SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS. - ppt video online carregar
SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS.
PublicouVitória Chao Alterado mais de 3 anos atrás
Apresentação em tema: "SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS."— Transcrição da apresentação:
1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS.
"...Cada projeto é um produto único, não havendo rigorosamente falando, um fluxo do produto. Nesse caso, tem-se uma seqüência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetitividade. Uma característica marcante dos projetos é seu alto custo e a dificuldade gerencial no planejamento e controle. Exemplos de projetos incluem a produção de navios, aviões e grandes estruturas." (MOREIRA, pag. 11, 2008)
2 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS.
Alguns conceitos projetos: Conjunto único de atividades que tem um ponto inicial e um estado final, definidos, persegue uma meta definida e usa um conjunto definido de recursos para atingi-la. Projetos são constituídos de conjuntos únicos de operações projetadas para atingir certos objetivos, dentro de um dado período de tempo.
3 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS.
Alguns conceitos projetos: Um projeto é constituído de um conjunto de atividades independentes, mas logicamente ligadas, e pode ser representado por meio de uma rede (MARTINS, 2005, p. 419). 1 2 3 4 5 6 A B C D E F
4 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS.
Exemplos de projetos: Produção de um programa de televisão; Construção do túnel do Canal da Mancha; Projeto do Airbus; Um curso de uma semana de gerenciamento de projeto; Redecoração de um hotel;
5 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS
Os projetos procuram atender a demanda específica de um determinado cliente, que muito provavelmente não se repetirá nos próximos pedidos. Nos processos típicos por projetos, a principal questão a ser resolvida pelo PCP, em particular pelo seqüenciamento das tarefas, está ligada a alocação dos recursos disponíveis no sentido de garantir a data de conclusão do projeto.
6 Elementos de um Projeto
Objetivo: resultado final definido em termos de custos, qualidade e prazos dos resultados das atividades do projeto; Complexidade: muitas tarefas diferentes são necessárias para atingir os objetivos de um projeto; Unicidade: um projeto é usualmente único, não um empreendimento repetitivo;
7 Elementos de um Projeto
Incerteza: Todos os projetos são planejados antes de serem executados e, portanto, carregam um elemento de risco; Natureza temporária: Os projetos têm um início e um fim definidos, assim uma concentração temporária de recursos é necessária para levar avante o empreendimento; Ciclo de vida: os recursos necessários para um projeto mudam durante o curso de seu ciclo de vida.
8 DEFINIÇÃO DE PROJETO Três elementos definem um projeto:
Seus objetivos: o estado final que o gerenciamento do projeto pretende atingir; Seu escopo: a exata faixa de responsabilidades assumida pelo gerenciamento do projeto; Estratégia do projeto: como o gerenciamento do projeto vai atingir seus objetivos.
O processo de planejamento visa 4 propósitos distintos: Determinar o custo e a duração do projeto; Determinar o nível de recursos que será necessário; Ajudar a alocar trabalho e a monitorar o resultado; Ajudar a avaliar o impacto de qualquer mudança sobre o projeto.
10 Controle do Projeto O processo de controle do projeto envolve três conjuntos de decisões: Como monitorar o projeto para checar seu progresso; Como avaliar o desempenho do projeto através da comparação das observações monitoradas com o planejado; Como intervir no projeto para fazer as mudanças que o trarão de volta ao planejado.
11 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS
O PCP de processos de projetos busca seqüenciar as diferentes atividades dos projetos, de forma que cada uma delas, tenha seu início e conclusão encadeados com as demais atividades que estarão ocorrendo em seqüência e/ou paralelo com a mesma. As técnicas mais utilizadas para planejar, seqüenciar e acompanhar projetos são as técnicas PERT e CPM.
12 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS
PERT = Program Evaluation and Review Technique, ou Técnica de Avaliação e Revisão de Programas Foi desenvolvido em 1958, atualmente é usado em projetos cujas estimativas de tempo não podem ser previstas com certeza, obrigando ao uso de conceitos estatísticos. CPM = Critical Path Method, ou Método do Caminho Crítico Desenvolvido em 1957, é usado para projetos cujos tempos de operações podem ser conhecidos com certeza. Devido às soluções semelhantes encontradas pelas duas técnicas, atualmente são conhecidas, simplesmente, como técnica PERT/CPM.
13 SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA GRANDES PROJETOS
Estas técnicas permitem: Visão gráfica das atividades que compõem o projeto; Estimativa de quanto tempo o projeto durará; Visão de quais atividades são críticas para o atendimento do prazo de conclusão do projeto; Visão de quanto tempo de folga dispomos nas atividades não-críticas, o qual pode ser negociado no sentido de reduzir a aplicação de recursos, e conseqüentemente custos.
14 Planejamento de Rede – Método do Caminho Crítico - CPM
Vantagens: Eficiente para mostrar a sequência lógica com que as atividades ocorrem em projetos complexos; Trabalha com estimativas determinísticas de tempo; Identifica quais são as atividades particularmente importantes no projeto;
15 Planejamento de Rede – Método do Caminho Crítico - CPM
Vantagens: Permite controlar datas de realização das atividades; Calcula a duração total do projeto. Desvantagens: Redes com muitas atividades ficam muito complicadas.
16 Planejamento de Rede – Método do Caminho Crítico - CPM
17 Planejamento de Rede – Método do Caminho Crítico - CPM
DCI = DATA MAIS CEDO DE INÍCIO DCT = DATA MAIS CEDO DE TÉRMINO DTI = DATA MAIS TARDE DE INÍCIO DTT = DATA MAIS TARDE DE TÉRMINO DCT = DCI + t onde: t = duração da atividade
18 Planejamento de Rede – Método do Caminho Crítico - CPM
Regra cálculo DCI A data mais cedo de início (DCI) de uma atividade que deixa um determinado nó é igual a maior das datas mais cedo de término dentre todas as atividades que chegam ao nó. Por convenção o início do projeto é a data zero.
19 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
Diagrama de rede: 1 2 X t Cada atividade é representada por uma única seta O comprimento não é proporcional ao tempo da atividade A direção da seta indica a progressão no tempo
20 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
Diagrama de rede: 1 X t 4 3 Z t" Y t' 2 Se uma atividade inicia em um nó, todas as anteriores precisam estar concluídas antes do início dessa
21 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
Diagrama de rede: 3 Y t' 1 2 X t 4 Z t" Se uma atividade inicia em um nó, todas as anteriores precisam estar concluídas antes do início dessa
22 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
Diagrama de rede: 1 2 X Y Duas atividades não podem chegar e sair do mesmo nó
Diagrama de rede: 1 2 X J Z J' 3 Aitividade fantasma – J'
ESTIMATIVAS DE TEMPO: Depois do diagrama de rede construído é preciso determinar o caminho crítico, calcular a duração do projeto e as folgas ; No CPM o tempo é definido – estimativas bem corretas No PERT existe imprecisão na duração, portanto são feitas normalmente 3 estimativas de tempo para cada atividade: Estimativa OTIMISTA (a) = tempo mínimo Estimativa MAIS PROVÁVEL (m) = tempo normal Estimativa PESSIMISTA (b) = tempo máximo FONTE: Escrivão Filho et al, 1998
25 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
ESTIMATIVAS DE TEMPO: Assumida a distribuição estatística beta, a duração de cada atividade é calculada por: t = 1/6 (a + 4m + b) E o desvio padrão é dado pela equação: σ = (b – a) / 6 FONTE: Escrivão Filho et al, 1998