Capítulo 4 Introdução ao Microsoft Office Project PDF
Download "Capítulo 4 Introdução ao Microsoft Office Project 2003"
Ronaldo Gil Desconhecida
1 Capítulo 4 Introdução ao Microsoft Office Project 2003
2 47 O QUE HÁ DE NOVO? APRIMORAMENTOS DO MS-OFFICE PROJECT 2003 Copiar Imagem para o Assistente do Office Imprimir um modo de exibição como relatório Tipos de reserva de recursos Várias qualificações de recursos Bloqueio de informações da linha de base Suplementos COM instalados O Microsoft Office Project Standard 2003 e o Microsoft Office Project Professional 2003 oferecem o recurso Copiar Imagem para o Assistente do Office para exibir facilmente dados do projeto como uma figura estática em outros aplicativos do Microsoft Office System, como o Microsoft Office PowerPoint Você pode localizar o recurso Copiar Imagem para o Assistente do Office na barra de ferramentas Análise. Com o Project Standard 2003 e o Project Professional 2003, ficou mais fácil imprimir um modo de exibição do jeito que você gostaria. Um assistente para ajudá-lo a imprimir o modo de exibição como um relatório está disponível no painel de tarefas Relatório do Guia do Projeto. Para especificar atribuições de recursos como propostos (por exemplo, nos projetos ainda em fase de proposta) ou comprometidos, você pode atribuir tipos de reservas aos recursos no Project Professional Um novo campo de recurso contém o tipo de reserva (comprometido ou proposto) que pode ser aplicado a todas as atribuições de recurso do projeto. Os tipos de reserva também são usados no Microsoft Office Project Web Access 2003, onde um gerente de recursos pode usá-los para montar equipes de projeto, usando o novo recurso Criar Equipe, ou para acessar capacidade versus demanda, no Gráfico de Disponibilidade de Recursos. O Project Professional 2003 fornece campos Múltiplo Valor de Recurso da Empresa (ERMV) para incluir conjuntos adicionais de qualificações de recursos. Os campos ERMV podem ser usados nos modos de exibição de recursos para manter o inventário de qualificações dos recursos da empresa no recurso Criar Equipe, para pesquisar os recursos com várias qualificações, e no Assistente de Substituição de Recursos ou no Modelador do Portfólio, para considerar as várias qualificações de um recurso. No Project Professional 2003, você pode evitar que outras pessoas substituam as informações da linha de base. Na página Administração do Project Web Access 2003, o administrador do servidor pode especificar quem pode ou não salvar uma linha de base no Project Professional Os seguintes suplementos COM (Component Object Model) do Project, que antes eram implantados via download, agora são instalados
3 48 automaticamente com o Project Standard 2003 e o Project Professional 2003: Assistente de Gráficos de EDT do Visio Assistente de Relatórios XML Comparar versões de projetos Conversor de Euro Utilitário de Atualização de Banco de Dados Você pode localizar o Assistente de Gráficos de EDT do Visio e o Assistente de Relatórios XML na barra de ferramentas Análise. Os outros suplementos COM têm suas próprias barras de ferramentas separadas. APRIMORAMENTOS DO MS-OFFICE PROJECT SERVER 2003 API para criação de dados de projeto API para criação do pool de recursos da empresa API para campos personalizados da empresa API para edição aprimorada de campo personalizado da empresa Sincronização de Uma interface de programação para criar facilmente os elementos de um projeto da empresa, abrangendo desde um projeto em branco até um projeto com tarefas, recursos e atribuições. Essa interface oferece suporte para criação dos elementos mínimos necessários a um projeto de empresa válido por meio do Project Data Service (PDS). Ela não fornece o mecanismo de agendamento do Microsoft Office Project Server Uma interface de programação para criar e editar facilmente os recursos do pool da empresa, visando facilitar a integração de outras linhas de sistemas da empresa com o Project Server Entretanto, não há suporte para a criação por programação de taxas de recursos, calendários de recursos, disponibilidade de recursos, taxas de linha de base delimitadas e custos da linha de base delimitados. Uma interface de programação para edição de listas de valores dos campos de texto da empresa. Essa funcionalidade permite a integração e sincronização de outros sistemas da empresa com o Project Server Uma interface de programação para integrar facilmente a lista de valores dos códigos da estrutura de tópicos da empresa com outro sistema da empresa, como RH ou Financeiro. Esse recurso permite ao desenvolvedor incluir uma lista de valores hierárquicos e um conjunto de métodos do Project Data Service (PDS) para transformar essa lista em uma lista de valores do código da estrutura de tópicos da empresa. A nova funcionalidade do Active Directory permite
4 recursos Sincronização da segurança Partes da Web do Microsoft Office Project Server 2003 Escalabilidade aprimorada por meio do particionamento do banco de dados 49 sincronizar os integrantes da equipe de um determinado grupo no Active Directory com o pool de recursos da empresa. Por exemplo, os novos integrantes de um grupo do Active Directory (ou de um grupo do Active Directory incluído) serão automaticamente criados como recursos no pool de recursos da empresa e no Project Server. Os recursos que não existirem mais no grupo do Active Directory mapeado serão desativados automaticamente no pool de recursos da empresa e no Project Server. A nova funcionalidade do Active Directory também permite sincronizar os integrantes de equipe nos grupos do Active Directory com os grupos de segurança do Project Server. Como as empresas podem organizar seus grupos do Active Directory de modo que não sejam mapeados com os grupos de segurança no Project Server, o administrador precisa mapear os grupos do Project Server com os devidos grupos do Active Directory e talvez precise criar grupos específicos do Active Directory para esse fim. Se esses grupos específicos tiverem outros grupos (por exemplo, grupos organizacionais), o administrador poderá simplesmente alocar os recursos no grupo central do Active Directory e fazer com que a nova funcionalidade do Active Directory os mapeie automaticamente para os grupos corretos do Project Server. Ao usar o Assistente de Configuração do Windows SharePoint Services durante a instalação do Project Server 2003, você poderá instalar partes da Web que permitem a visualização dos detalhes de determinado projeto ou tarefa no Microsoft Office Project Web Access 2003, por exemplo, minhas tarefas, meus projetos, o resumo de um projeto, alterações na tarefa enviadas pelos recursos, atribuições de recursos e um modo de exibição Analisador de Portfólio. O particionamento do banco de dados aumenta a escalabilidade do Microsoft Office Project Server 2003 porque permite que o banco de dados seja dividido entre dois servidores, usando a capacidade do servidor vinculado do Microsoft SQL Server. APRIMORAMENTOS DO MS-OFFICE PROJECT SERVER 2003 Listas de seleção e tabelas de pesquisa em campos Para facilitar e tornar mais precisa a coleta de informações dos integrantes da equipe, o quadro de horários do Project Web Access 2003 fornece
5 personalizados da empresa Bloqueio do quadro de horários Dados efetivos protegidos Aprimoramentos da impressão Pesquisar recursos com base nas qualificações Inserir várias qualificações de recursos Tipos de reserva de 50 aos usuários listas de seleção e tabelas de pesquisa nos campos personalizados da empresa e códigos de estrutura de tópicos das tarefas. Observe que as listas de seleção não estão disponíveis para projeto, recurso ou campos personalizados de atribuição ou códigos de estrutura de tópicos. O administrador pode bloquear determinados períodos de tempo no quadro de horários do Project Web Access 2003 para impedir que os recursos emitam relatórios de horários não abrangidos pelo período atual. Os períodos do quadro de horários podem ser bloqueados para projetos que são controlados por hora/trabalho por período de tempo. A entrada de dados efetivos não pode ser desabilitada em determinados períodos de tempo para projetos controlados por qualquer outro meio, por exemplo, por porcentagem de trabalho concluído ou pelo total de horas reais de trabalho. Os dados efetivos inseridos por meio desses métodos de controle são distribuídos ao longo de um período dividido em fases, de acordo com as regras de agendamento usuais. Quando os recursos da empresa usam o quadro de horários para enviar o trabalho real de suas atribuições, esse trabalho pode ser protegido para evitar que os gerentes de projeto possam modificá-lo. Somente dados efetivos de atribuições de recursos da empresa podem ser protegidos. Os gerentes de projeto ainda poderão editar os dados efetivos de tarefas com recursos locais atribuídos ou recursos sem atribuição. Essa característica está totalmente integrada com o recurso Bloqueio do Quadro de Horários. Agora, você pode imprimir a grade das páginas Tarefas, Projetos, Recursos, Atualizações, Riscos, Questões ou Documentos. Depois de especificar as opções de modo de exibição da grade, use a funcionalidade Imprimir Grade para distribuir e formatar as colunas da maneira que desejar, e depois imprima a grade ou exporte-a para o Microsoft Office Excel Você pode criar sua equipe na página Projetos do Project Web Access 2003 pesquisando os recursos disponíveis e obter as qualificações específicas necessárias. O Microsoft Office Project Server 2003 fornece os campos Múltiplo Valor de Recurso da Empresa (ERMV) para incluir outros conjuntos de qualificações de recursos. Use esses campos no recurso Criar Equipe para pesquisar recursos com várias qualificações e, no Assistente de Substituição de Recursos ou no Modelador de Portfólio, use-o para analisar as várias qualificações de um recurso. No Project Web Access 2003, um gerente de
6 recursos Integração com o Microsoft Windows SharePoint Services Check-in e check-out de documentos Versões de documentos Capacidade de gerenciamento de risco 51 recursos pode especificar, na nova funcionalidade Criar Equipe, os diversos tipos de reserva de recursos para alocá-los nos projetos como propostos ou comprometidos, ou pode acessar capacidade versus demanda no Gráfico de Disponibilidade de Recursos. O Microsoft Office Project Professional 2003 é integrado com o Windows SharePoint Services para fornecer gerenciamento de documentos, controle de questões e gerenciamento de riscos. O Microsoft SharePoint Team Services 1.0 não tem mais suporte. Como o Windows SharePoint Services dispõe da funcionalidade de check-in e check-out, o Microsoft Office Project Professional 2003 oferece suporte a bloqueio de documentos. Quando é feito check-out de um documento de uma Biblioteca de Documentos, ele é automaticamente bloqueado para que nenhum outro usuário faça alterações até que seja feito o check-in na Biblioteca de Documentos. No check-in dos documentos, você pode adicionar comentários para descrever as alterações efetuadas no documento. Esses comentários são salvos como parte do histórico do documento. Para fins de comparação e arquivamento, a Biblioteca de Documentos oferece capacidade para armazenamento de várias versões de um documento. Quando é feito o check-out de um documento e, em seguida, é efetuado o check-in, uma cópia do documento anterior é criada e gravada como uma versão anterior do documento. Os documentos vinculados a projetos e tarefas no Microsoft Office Project Server 2003 representam sempre a versão mais atual. No entanto, você pode visualizar todas as versões de um documento, restaurar o documento atual a uma versão anterior ou excluir uma versão de arquivo morto do documento. O Microsoft Office Project Professional 2003 e o Windows SharePoint Services oferecem capacidade para registrar e gerenciar riscos, como eventos ou condições que podem ter um impacto positivo ou negativo sobre o resultado de um projeto. O controle de risco pode ajudar você no processo de gerenciamento de risco para identificar, analisar e abordar de forma pró-ativa os riscos do projeto. Ele permite registrar, compartilhar, atualizar e analisar os riscos de um projeto. Além disso, você pode personalizar o controle de risco de um determinado projeto ou de toda a organização. O controle de risco é implementado no Project Web Access 2003 e nele os riscos podem ser enviados, atualizados e associados a elementos como, por exemplo, projetos, tarefas, documentos, questões e outros riscos.
7 52 Essa nova funcionalidade de gerenciamento de risco permite que você anexe avaliações de risco às tarefas, mas não oferece controle, emissão de relatório e gerenciamento de risco sofisticado entre projetos, como a análise Monte Carlo. INTEGRAÇÃO APRIMORADA COM O MICROSOFT OFFICE SYSTEM Copiar Imagem para o Assistente do Office Integração com o Outlook O Microsoft Office Project 2003 oferece o recurso Copiar Imagem para o Assistente do Office para simplificar a exibição de dados do projeto como uma figura estática em outros aplicativos do Microsoft Office System, como o Microsoft Office PowerPoint Você pode encontrar o recurso Copiar Imagem para o Assistente do Office na barra de ferramentas Análise. Quando usarem o suplemento COM (Component Object Model) para integração de Microsoft Office Project e Outlook, fornecido com o Microsoft Office Project Web Access 2003, os integrantes da equipe poderão exibir as tarefas do projeto publicadas para eles no Project em seus calendários do Outlook, juntamente com seus outros compromissos. Em seguida, poderão atualizar o andamento do projeto nas entradas de calendário e informar o status do andamento no Microsoft Office Project Server 2003, diretamente do Outlook. No Calendário do Outlook, as tarefas podem ser exibidas como horário disponível ou ocupado. Observe que a integração com o Outlook permite que os integrantes da equipe exibam as atribuições de tarefas no Outlook apenas como entradas de calendário, não como tarefas do Outlook. OUTROS RECUSOS NOVOS Nova aparência do Office Suporte para Tablet PC Microsoft Office Online Os programas do Microsoft Office System têm uma nova aparência, mais aberta e revigorante. Além disso, você observará que novos e aprimorados painéis estão disponíveis: Introdução, Ajuda, Resultado da Pesquisa e Pesquisa. Em um Tablet PC, você pode inserir dados rapidamente, usando seu próprio manuscrito diretamente nos documentos do Office, como se estivesse usando uma caneta e um folheto. Além disso, agora é possível visualizar os painéis de tarefas no sentido horizontal para ajudá-lo a realizar seu trabalho no Tablet PC do jeito que deseja executá-lo. O Microsoft Office Online está melhor integrado
8 Aprimorando a qualidade para o cliente 53 com todos os programas do Microsoft Office System, permitindo, assim, que você desfrute de todas as vantagens oferecidas pelo site durante seu trabalho. É possível visitar o Microsoft Office Online diretamente do seu navegador da Web ou usar os links fornecidos nos vários painéis de tarefas e menus de programas do Office para acessar artigos, dicas, clip-art, modelos, treinamento online, downloads e serviços para aperfeiçoar a forma como você trabalha com os programas do Office. O conteúdo do site é atualizado com base nos comentários diretos e nas solicitações específicas enviadas por você e outras pessoas que usam o Office. A Microsoft se empenha em aprimorar a qualidade, a confiabilidade e o desempenho de serviços e software Microsoft. O programa de aprimoramento da experiência do cliente permite que a Microsoft reúna informações sobre configuração de hardware e sobre como usar os programas e serviços do Microsoft Office System para identificar tendências e padrões de uso. A participação é opcional e a coleta de dados é totalmente anônima. Além disso, a emissão de relatórios e mensagens de erro foram aprimoradas para que você tenha uma abordagem mais fácil para informar erros e receber informações úteis sobre alertas no momento em que se deparar com um problema. Finalmente, usando uma conexão com a Internet, você pode apresentar ao cliente Microsoft comentários sobre um programa do Office, conteúdo da Ajuda ou conteúdo do Microsoft Office Online. A Microsoft está constantemente acrescentando e aprimorando o conteúdo com base em seus comentários.
9 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MSOFFICE PROJECT 2003 Atributo Máximo Tarefas por arquivo de projeto 1 milhão Recursos por projeto 1 milhão Unidades de recurso por de unidades ou atribuição % Datas de disponibilidade de 100 recurso Dependências entre tarefas por não há limite arquivo de projeto Predecessoras por tarefa não há limite Sucessoras por tarefa não há limite Níveis da estrutura de tópicos por projeto Projetos consolidados 998 Arquivos de projeto abertos por 998 projeto consolidado Arquivos do participante do 999 (isto é, o número máximo de compartilhamento conectados a arquivos de projeto abertos menos 1 um pool de recursos para o próprio pool de recursos) Janelas abertas 50 Calendários base ilimitado Exceções de calendário por calendário Tarefas imprimíveis no calendário mensal Tabelas de taxas para dar suporte a diferentes escalas e 5 por recurso taxas de pagamento Taxas variáveis por tabela de taxas para dar suporte a 25 aumentos e diminuições de taxa Valor de custo em um campo de ,99 unidade monetária Valor de trabalho horas Atribuições de valores de trabalho para: Atribuições de trabalho minutos
10 Atribuições de material unidades variáveis Para atribuições de material unidades fixas Células e barras de Gantt que podem ser formatadas diretamente Porcentagem do intervalo de % ajuste da escala de impressão Texto do cabeçalho de página 5 linhas Texto do rodapé de página 3 linhas Texto da legenda de página 3 linhas Largura da caixa de texto da 5 polegadas (12,7 centímetros) legenda de página Testes de filtro por filtro 40 Testes de filtro por AutoFiltro 2 por coluna Data mais antiga permitida para 1º de janeiro de 1984 cálculo Data mais avançada permitida 31 de dezembro de 2049 para cálculo Seleções não contíguas em 9 modo de exibição de planilha Linhas de base 11 Caracteres em campo de texto 255 Caracteres em campo de código 255 da estrutura de tópicos Valores e caracteres em campo 255 valores, cada um com Múltiplo Valor de Recurso da caracteres Empresa (ERMV) Dígitos em um campo de ,99 número
11 56 PREPARANDO-SE PARA UTILIZAR O MSOFFICE PROJECT 2003 INSTALAÇÃO DO MS-OFFICE PROJECT PROFESSIONAL 2003 Requisitos para o Project Professional 2003 PC com Pentium 233 MHz ou processador superior; Pentium III recomendado. Microsoft Windows 2000 com Service Pack 3 ou superior ou Microsoft Windows XP ou um sistema operacional posterior. Recomenda-se 128 MB de RAM ou mais. 130 MB de espaço disponível no disco rígido (o uso do disco rígido varia, dependendo da configuração; as opções de instalação personalizada podem exigir mais ou menos espaço em disco rígido). Monitor super VGA (800 X 600) ou de resolução superior. Microsoft Internet Explorer 5.01 com Service Internet Explorer 5.5 com Service Pack 2 ou Explorer 6.0 com Service Pack 1 ou superior. resultado, use o Internet Explorer 6.0 com superior. Pack 3 ou superior, superior ou Internet Para obter o melhor Service Pack 1 ou Itens ou serviços adicionais necessários para utilizar alguns recursos: Microsoft SQL Server 2000 com Service Pack 3 ou superior ou Oracle 8.0.5, Oracle 8i ou Oracle 9.2 ou superior, necessários para projetos armazenados em bancos de dados. Se você estiver usando os recursos de empresa do Project Server 2003, é necessário o Microsoft SQL Server O Project Server 2003 é necessário para recursos de gerenciamento de projetos e recursos de empresa. O Project Server 2003 tem um conjunto diferente de requisitos do sistema. A funcionalidade da Internet requer acesso dial-up ou de banda larga à Internet, fornecido separadamente. Rede compatível com Windows e sistemas de correio compatíveis com MSPI, necessários para recursos de . Para usar o Project Web Access juntamente com o Project Professional 2003, você precisa de um computador com a mesma configuração indicada acima, com as seguintes exceções:
12 57 5 MB de espaço disponível no disco rígido (o uso do disco rígido varia, dependendo da configuração; as opções de instalação personalizada podem exigir mais ou menos espaço em disco rígido). Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook 2002 ou Microsoft Office Outlook 2003, necessários para importar tarefas para o calendário do Outlook. PROCESSO DE INSTALAÇÃO Para instalar o Microsoft Office Project 2003 na sua máquina siga os passos descritos abaixo: 1 Feche todos os programas carregados na memória; 2 Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM e aguarde alguns instantes até que apareça a janela de instalação do Microsoft Office Project 2003 Professional (Figura Instalação 1); Instalação 1
13 58 OBS: Caso a janela de instalação do Microsoft Office Project 2003 não apareça siga os seguintes passos: 1 Pressione o botão Iniciar do Windows XP; 2 Clique em executar; 3 Na caixa de diálogo executar, digite o caminho onde se encontra o arquivo de instalação do Microsoft Office Project Ex D:\Instalar.exe; 4 Pressione OK e aguarde a exibição da janela de instalação do Microsoft Office Project Professional Na janela Programa de instalação do Microsoft Office Project 2003 (Figura Instalação 2), preencha a Chave do Produto e pressione avançar. Instalação 2 4 Na tela de Informações do Usuário (Figura Instalação 3), preencha os campos Nome do Usuário, Iniciais e Organização e pressione o botão avançar;
14 59 Instalação 3 5 Na tela de Contrato de Licença de Usuário Final (Figura Instalação 4), leia atentamente os termos da licença de uso e marque a caixa de checagem Aceito os termos do Contrato de Licença e pressione Avançar;
15 60 Instalação 4 6 Na tela de Escolha o Local Onde o Produto Project Professional será Instalado (Figura Instalação 5), defina o disco e a pasta onde será instalado o Microsoft Office Project Professional;
16 61 Instalação 5 7 Na tela Escolher Opções de Instalação para Microsoft Project Professional defina os itens que serão instalados na máquina (Figura Instalação 6 e 7);
17 62 Instalação 6 Instalação 7 8 Caso exista uma versão anterior do Microsoft Project será exibida a tela Remover Versões Anteriores do Microsoft Project. Escolha se quer remover ou manter as versões anteriores e pressione avançar ; 9 Na tela Iniciar Instalação pressione o botão instalar (Figura Instalação 8);
18 Instalação 8 9 Aguarde enquanto os arquivos são copiados para sua máquina. 63
19 64 Instalação 9 10 Após os arquivos serem copiados será exibida a janela Instalação Concluída (Figura Instalação 10), nessa janela você pode optar por manter ou excluir os arquivos de instalação do MS-Office Project. Pressione o botão concluir para finalizar a instalação. OBS: Caso você tenha optado por excluir os arquivos de instalação do Microsoft Office Project Professional 2003, será exibida uma janela de confirmação da exclusão dos dados do cachê (Figura Instalação 11)
20 65 Instalação 10 Instalação 11 INICIANDO O MICROSOFT OFFICE PROJECT PROFESSIONAL 2003 Uma vez instalado o Microsoft Office Project Professional 2003 no seu computador, siga os seguintes procedimentos para iniciá-lo: 1 Com o mouse acione o botão iniciar na barra de tarefas do Windows (Figura Iniciando 1); 2 Posicione o cursor do mouse sobre o item Todos os programas;
21 66 3 Localize o ícone do Microsoft Project e posicione o cursor do mouse sobre o ícone; 4 Com botão esquerdo do mouse clique sobre o ícone do Microsoft Project. Iniciando 1 Executado os passos anteriores, será exibida uma tela de abertura antes de entrarmos na interface do Microsoft Project (Figura Iniciando 2). Iniciando 2 Aguarde alguns instantes enquanto o sistema operacional carrega o Microsoft Project. Esse tempo de espera vai depender do seu computador e da quantidade de memória instalada.
22 67 Quando o Microsoft Project for carregado na memória você verá a seguinte tela (Figura Iniciando 3): Iniciando 3 COMPONENTES DA TELA INICIAL DO MICROSOFT PROJECT Barra de Título (Figura Iniciando 4) Contém o nome do aplicativo em uso e o nome do projeto aberto. O Microsoft Project nomeia temporariamente o arquivo como Projeto 1, Projeto 2 e assim sucessivamente,quando o arquivo for salvo pela primeira vez será possível alterar esse nome. É na barra de título também que acionamos os botões de controle da aplicação (maximizar, minimizar, restaurar e fechar). Iniciando 4 Barra de Menus (Figura Iniciando 5) Contém os menus separados por categoria. Cada menu dá acesso às opções de comandos do Microsoft Project. Para acionar qualquer menu, basta clicar com o cursor do mouse sobre o menu desejado ou pressionar a tecla <ALT> + <LETRA SUBLINHADA>.
23 68 Iniciando 5 Barra de Ferramentas (Figura Iniciando 6) Contém os botões com as opções de comando do Microsoft Project, que são usados com mais freqüência. Todos os botões têm a mesma opção no menu, mas pela barra de ferramentas o acesso é mais rápido e prático. Iniciando 6 Guia do Projeto (Figura Iniciando 7) Exibe uma barra com botões de acesso rápido a assistentes de trabalho de Tarefas, Recursos, Controle e Execução e Relatórios. Iniciando 7 Barra de Inserção (Figura Iniciando 8) Permite inserir ou alterar o conteúdo da célula ativa na planilha. Para editar o conteúdo de uma célula já preenchida bastas pressionar,<f2>, para tomar o conteúdo editável na barra de inserção. Clicando sobre a barra de inserção com a célula ativa produzirá o mesmo efeito. Iniciando 8 Painel de Tarefas (Figura Iniciando 9) Permite a exibição das atividades mais comuns para facilitar o acesso a essas opções.também pode ser customizado para exibição de informações específicas do projeto ou organização.
24 69 Iniciando 9 Barra de modos (Figura Iniciando 10) contém os botões para acesso aos modos de exibição da área de trabalho do Microsoft Project. Existem vários modos de exibição e a possibilidade de personalizar um modo combinado como veremos adiante> Na versão 2002 a barra de modos inicialmente está oculta podendo ser exibida através do menu Exibir/ Barra de Modos.
25 70 Iniciando 10 Área de Trabalho (Figura Iniciando 11) Área disponível ao usuário para visualização dos modos de exibição, que permitem a entrada de dados e a extração de informações do projeto.
26 71 Iniciando 11 Barra de Status (Figura Iniciando 12) Exibe informações tais como : Se CAPS LOCK e o NUM LOCK estão ativos, informações sobre a célula ativa e etc. Iniciando 12 A BARRA MODOS DE EXIBIÇÃO A barra de modos do Microsoft Project merece uma atenção especial, por nos possibilitar o acesso aos modos de trabalho da ferramenta. No decorrer deste livro abordaremos cada um desses modos de exibição. Mas é importante que nesse momento tenhamos conhecimento do que cada um proporciona ao usuário. Modo Calendário Exibe um calendário contendo os meses de duração do projeto, e as barras de atividades, possibilitando o acompanhamento diário das atividades que estão sendo realizadas. Muitas pessoas imprimem esse modo de visualização para o acompanhamento manual dessas atividades.
27 72 Diagrama de Rede - Também conhecido como Rede PERT. Exibe um diagrama de precedência do tipo AON, onde é possível se ver toda a malha do projeto. Muito usado para acompanhamento das atividades do projeto. Gantt de Controle Uma cópia idêntica do gráfico de Gantt, mas com recursos para acompanhamento e controle do projeto. Exibe também as barras da linha de base, possibilitando uma comparação entre planejamento e base line. Gráfico de Gantt - Outro gráfico de precedência oferecido pelo Microsoft Project. Ele é composto pela tabela de entrada (lado esquerdo da tela) e linha de tempo (lado direito da tela). É pelo gráfico de Gantt que fazemos a maior parte da alimentação de dados no Microsoft Project. Uso da tarefa Exibe uma planilha para acompanhamento e correção na carga de trabalho das tarefas do projeto. Também é possível visualizar quais são os recursos atribuídos a essa tarefa e qual a carga de trabalho dele dentro da tarefa. Gráfico de Recursos Exibe um gráfico do tipo barras medindo a alocação do recurso por unidade. Muito usado para localizar e indicar problemas de superalocação de recursos. Planilha de Recursos Exibe uma planilha para o cadastro e alteração dos recursos utilizados pelo projeto. Aqui é possível alimentar todos os dados de recursos, inclusive os custos hora, hora extra e valor custo uso. Uso do Recurso Planilha similar a uso da tarefa, mas traz como foco principal o recurso, com sua carga total de trabalho e as atividades que compõem a sua carga de trabalho. Aqui alteramos a carga de trabalho dos recursos nas atividades para resolução de problemas de superlocação. Mais Modos de Exibição permite o acesso à lista dos modos de exibição personalizados, permitindo também a criação de um novo modo de exibição (simples ou combinado). OPERAÇÕES BÁSICAS NO MICROSOFT OFFICE PROJECT PROFESSIONAL SALVANDO UM PROJETO Para ter as informações do projeto gravadas no computador é importante salvar o arquivo para que não percamos os dados
28 73 inseridos. Siga os passos abaixo para salvar de forma correta o seu projeto: 1 Acione o Menu Arquivo / Salvar; 2 Na tela Salvar Como (Figura Básico 1), escolha a pasta onde será salvo o projeto. 3 No campo Nome do Arquivo digite o nome que será dado ao arquivo do projeto; 4 No campo Salva Como Tipo, Indique Projeto ( *.mpp); 5 Pressione o botão salvar. Básico 1 SALVANDO O PROJETO COM SENHA Muitas vezes queremos salvar nossos projetos e protegê-los de acessos indesejados. Para colocar uma senha de proteção ou gravação no projeto siga os seguintes passos: 1 Acione o menu Arquivo /Salvar Como ; 2 No quadro de diálogo Salvar como acione o botão Ferramentas / Opções Gerais (Figura Básico 2);
29 74 Básico 2 3 No quadro Opções de Gravação (Figura Básico 3), preencha o campo senha de proteção e pressione o botão OK; Básico 3 Sempre Criar Cópia do Backup Cria um arquivo de backup com gravação anterior do arquivo. Com isso caso a gravação atual seja acidental você pode resgatar a versão anterior do arquivo renomeando o arquivo BAK gerado pelo Project. Compartilhamento de Arquivo Senha de Proteção : evita que outros usuários acessem o arquivo. Senha de Gravação : evita que outros usuários efetuem modificações no arquivo. Recomendável Usar Como Somente Leitura - Ativa uma janela na abertura do projeto, sugerindo que o usuário abra o projeto como somente leitura 4 Pressione o botão OK e aguarde que seja solicitada a confirmação da senha digitada (Figura Básico 4 );