Maria Luiza Amarante da Fonseca
1 Prezado(a) Sr. Daniel e Maria Carolina, Relatório de Acompanhamento de obra Na etapa que segue, a conclusão da alvenaria do térreo foi o foco dos trabalhos. Toda a parte de estrutura da alvenaria mais especificamente os pilares - foram devidamente posicionados. As ferragens foram fechadas com madeira, que posteriormente foram preenchidas de concreto usinado. Após estes trabalhos, os blocos cerâmicos continuaram sendo assentados, fechando os vãos. Todos estes trabalhos acontecem em conjunto com as instalações hidráulicas e elétricas, sempre respeitando os projetos. Após a finalização das alvenarias apoiamos as ferragens de vigas, formas de ferro e madeira executadas na horizontal, que após a concretagem, será apoiado a laje protendida, em concreto e fechamento em isopor, e assim a finalização de instalação e colocação das lajes e concretagem de toda a parte térrea, que está prevista já para a primeira semana de Março. Nesta semana, a energia elétrica foi ligada à residência. Aproveitamos este relatório para lhes pedir que nos autorize a retirar as contas junto à administrador do condomínio ou que vocês peçam o débito automático das contas, uma vez que as mesmas são entregues no endereço do condomínio. Abaixo, as fotos das etapas concluídas e executadas, e um cronograma com etapas executadas, bem como todo o relatório financeiro em anexo, que compõe: - Planilha de Resumo de Plano de Contas ( Todo o Gasto Previstos na Obra até dia 19 de Março de 2014 ). - Tabela comparativa entre valores estimados pagos e orçados.
2 Alvenaria e Tubulação de Água Pluviais instaladas. Contrapiso executado. Fôrma de um dos pilares e conduítes para a passagem de cabos elétricos. Pilar desenformado com conduítes para a passagem de cabos elétricos. Ferragem da viga posicionada sobre o pilar. Conduítes para a passagem de cabos elétricos e condulete para o ramal principal de entrada de energia.
3 Escoras (pontaletes de eucalipto) para as fôrmas das vigas. Vista parcial da obra a partir dos fundos do terreno. Vista parcial da obra vista da frente do terreno. Note no canto inferior, à direita que o novo tapume (seguindo normas da administração) já se encontra instalado. Fôrmas de vigas e pilares previamente montadas. Ao fundo, o setor íntimo da residência. A abertura maior corresponde às portas da suíte master. Vigas para o balanço da laje da Academia e Sala de Cinema. Detalhe da conexão (amarramento) entre vigas e pilar.
4 Energia elétrica ligada ao poste padrão. Número da unidade consumidora (10719) grafado no poste padrão.
5 Cronograma Físico da Obra - Altos de Itu ( Daniel Spencer ) Descrição da Etapa 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Serviços Preliminares Fundação / Infra- Estrutura - Furação de Brocas Fundação / Infra- Estrutura - Escavação de Sapatas e Vigas Baldrame Fundação / Infra Estrutura - Montagem da Ferragem e Enchimento de Brocas em Concreto Fundação / Infra Estrutura - Montagem da Ferragem e Enchimento de Vigas e Sapatas Infra- Estrutura - Principal de Agua e Esgoto Infra- Estrutura - Principal de Eletrica Ipermeabilização de todo o Terreo Montagem de Pilares e Vigas - Terreo Confecção de Alvenaria - Terreo de Água e Esgoto pelas paredes - Terreo Passagem de Eletrica pelas paredes - Terreo Montagem da Laje e Concretagem - Terreo Montagem de Pilares e Vigas - 1º Pavimento
6 Confecção de Alvenaria - 1º Pavimento de Água e Esgoto pelas paredes - 1º Pavimento Passagem de Eletrica pelas paredes - 1º Pavimento Montagem da Laje e Concretagem - 1º Pavimento Ipermeabilização de Laje Acabamentos atraves de Chapisco e Reboco Acabamentos atraves de Gesso ( Paredes e Teto ) Acabamentos ou Revestimentos Ceramicos Confecção da Piscina Revestimento Marmoraria Revestimento de Serralheria Pintura Interna e Externa Iluminação e Acabamento de Tomadas e Interruptores Instalação de Louças e Metais Paisagismo Habite-se / Aprovações Itu, 22 de Fevereiro de 2014