ENTREVISTA / Luiz Guerra
Suape fecha 1998 com 85% da verba do OGU
Com os R$ 20 milhões, anunciados para Suape, as obras do porto já dispõem de 73,5% das verbas estimadas para a primeira etapa da ampliação. A conclusão dos serviços está prevista para dezembro de 1999, dois meses após o previsto. O atraso é atribuído pelo presidente de Suape, Luiz Guerra, à paralisação do repasse de recursos, ocorrido em outubro, que tirou 15% da receita para 98. A 14 dias do final do ano, Guerra aguarda R$ 10 milhões, para que fiquem pendentes em 99 apenas R$ 43 milhões.
Jornal do Commercio - Quando os R$ 20 milhões estarão disponíveis em Suape?
Luiz Guerra - Como a ordem bancária para a transferência do dinheiro foi dada ontem, acredito que na quinta-feira à tarde, ou na sexta-feira, estes recursos estarão disponíveis para o pagamento das contas de Suape.
Jornal do Commercio - Onde serão aplicados os recursos destinados as obras do complexo portuário?
Luiz Guerra - Preferencialmente, esse recursos serão aplicados nas obras já em andamento, como o cais do porto interno, que tem 935 metros de extensão, e a construção dos 1500 metros de canais.
Jornal do Commercio - Quando serão concluídas as obras de ampliação do Porto de Suape?
Luiz Guerra - Contratualmente, as obras estavam previstas para terminar em outubro de 1999, mas como sofremos atrasos - desde outubro os repasses de verbas estavam paralisados - devemos estar encerrando a ampliação da capacidade em dezembro de 99.
Jornal do Commercio - O que a ampliação significa para o Complexo Industrial e Portuário de Suape?
Luiz Guerra - Nossa estimativa é que após a conclusão das obras, a capacidade de movimentação do porto seja ampliada, de 5 milhões de toneladas ao ano, para aproximadamente 20 milhões de toneladas anuais.
Jornal do Commercio - Qual o volume dos recursos para as obras do porto ?
Luiz Guerra - Para a primeira etapa, os custos estimados são de R$ 200 milhões, dos quais já chegaram R$ 147 - incluindo os R$ 20 milhões, faltando ainda R$ 53 milhões para ser concluída a previsão orçamentária desta etapa. Ainda este ano, devem chegar mais R$ 10 milhões, totalizando R$ 55 milhões, 15% a menos que a previsão de recursos que seriam enviados em 1998.