Uma Comparação da Aplicabilidade do PERT/CPM com o Método de Corrente Crítica no Gerenciamento de Projetos de Construção de Linhas de Distribuição de Energia Elétrica
Nos últimos anos muito se tem falado a respeito de gerenciamento de projetos e de como as suas contribuições são importantes para as organizações que buscam excelência e efetividade em seus empreendimentos. Segundo o Project Management Institut (PMI), é estimado que 25% do PIB mundial estejam destinados a projetos, caracterizando cada vez mais o reconhecimento e a importância dessa metodologia e aumentando a sua difusão. As organizações que adotam essa metodologia de gerenciamento buscam vantagens competitivas, novas oportunidades de trabalho e até mesmo a conquista de outros mercados. Mas o que se percebe é que muitas organizações simplesmente não conseguem cumprir os prazos estabelecidos em seus planejamentos, e, diante dessa carência, apresenta-se neste trabalho o método de planejamento de tempos em projetos denominado Método da Corrente Crítica, que é a aplicação da Teoria das Restrições no ambiente de projetos, em uma simulação de sua aplicabilidade no planejamento das atividades de construção de uma Linha de Subtransmissão de energia elétrica de 69.000 volts. O objetivo deste estudo foi confrontar dois métodos de gerenciamento de projetos: o PERT/CPM e o Método da Corrente Crítica (CCPM) na construção dessa linha. As metodologias adotadas foram um estudo de caso, buscando entender através da análise documental de registros a forma e o comportamento do planejamento por PERT/COM, e uma pesquisa experimental, por meio de uma simulação de planejamento utilizando o Método da Corrente Crítica. Como conclusão, este trabalho mostrou que o método CCPM reduz os prazos e absorve os desvios, sem comprometer a entrega dos projetos, desde que existam um comprometimento dos profissionais envolvidos e uma mudança radical na cultura organizacional da empresa analisada.
A carga de trabalho é definida como uma relação funcional entre as exigências do trabalho e as capacidades biológicas e psicológicas do trabalhador. O objetivo geral deste trabalho foi o de avaliar a carga de trabalho no processo de trabalho dos Atendentes comerciais nas Agências comerciais de pequeno porte da ECT no DF. Para tanto se utilizou um questionário contendo questões referentes aos aspectos funcionais dos Atendentes, questões sobre a carga de trabalho e o método NASA-TLX. Isto porque, o NASA-TLX, por utilizar medidas subjetivas, permite aferir a percepção do trabalhador sobre a carga de trabalho, cuja mensuração pode auxiliar na reorganização da situação e no diagnostico precoce de agravos à saúde, permitindo planejar de forma hierárquica ações preventivas ou de tratamento. A presente pesquisa com relação aos objetivos caracteriza-se como descritiva. As pesquisas deste tipo têm como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Do ponto de vista de sua finalidade, é classificada como pesquisa aplicada, pois busca a solução de problemas com relação à avaliação de situações reais, para gerar conhecimento para aplicações práticas dirigidas a situações específicas. Conforme as variáveis analisadas o critério que mais contribui para a carga de trabalho foi a Demanda Mental e o critério que menos influenciou no resultado final da carga de trabalho foi o Nível de Frustração, demonstrando o comprometimento dos Atendentes comerciais com o trabalho. Pretende-se com os resultados desta pesquisa subsidiar melhorias nos processos de trabalho dos Atendentes comerciais, contribuindo para uma melhoria da qualidade do trabalho.
A presente dissertação estudou algumas considerações acerca da viabilidade técnica do plástico reciclado na fabricação do Frechal utilizado na construção de habitação unifamiliar. O objetivo foi verificar esta viabilidade técnica, no que diz respeito, as características físicas e mecânicas do produto em estudo.