Trabalho de Conclusão de Curso. Escritório de Gerenciamento de Projetos - PDF
Download "Trabalho de Conclusão de Curso. Escritório de Gerenciamento de Projetos"
Matheus Fraga Barateiro
1 FGV - Fundação Getúlio Vargas EPGE Escola de Pós-Graduação em Economia MBA em Gerência de Projetos Escritório de Gerenciamento de Projetos Implantação para a área Serviços Compartilhados da empresa XPTO, para projetos de Trabalho submetido à Fundação Getúlio Vargas para obtenção do Grau de Especialista em Gerenciamento de Projetos CRISTIANO PEREIRA SCHUELER Turma Projetos 5 Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2004.
2 Agradecimento Agradeço ao professor Carlos Salles pelo incentivo na entrega deste trabalho, que por muitas vezes pensei e desistir de entregar. Agradeço aos demais professores por todo conhecimento não só profissional, mas experiência pessoal. Agradeço a minha mãe que ficava o tempo inteiro me perguntando: Meu filho, já terminou sua monografia!!!???! Ao meu amigo e parceiro Mauro Amaral, pelo apoio neste trabalho. Pág. 2 de 40
3 ÍNDICE 1 OBJETIVO DO TRABALHO INTRODUÇÃO Atuação dos Serviços Compartilhados A GERÊNCIA DE SUPORTE NESTE CONTEXTO CENÁRIO ATUAL O Modelo Funcional - Abordagem da Gerência de Projetos Detalhamento do modelo funcional Responsabilidades e atribuições no modelo funcional O acompanhamento dos projetos Análise - Pontos Positivos x Pontos Negativos Situação atual dos projetos dos Serviços Compartilhados PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA PARA A GERÊNCIA DE PROJETOS Questões iniciais Escritório de Gerenciamento de Projetos Termos e Definições Escritório de Gerenciamento de Projetos Os cinco modelos Plano de Ação Etapas da Implantação do PMO Detalhamento das atividades de cada etapa de implantação do PMO Visão estratégica da evolução do PMO RESULTADOS ESPERADOS CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA ANEXO 1 - Organograma, Modelo Funcional e Modelo de Governança Pág. 3 de 40
4 1 OBJETIVO DO TRABALHO O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um plano de ação para a implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos do departamento de Serviços Compartilhados de uma companhia líder no mercado sul-americano de petróleo. A análise das páginas seguintes levou em consideração o cenário atual encontrado, incluindo a estrutura organizacional da companhia como um todo e da unidade em particular, barreiras culturais a serem enfrentadas, a necessidade de evolução competitiva face abertura do mercado, além de conceitos inerentes à Gestão de Projetos. Estrategicamente, a implantação deste Escritório de Gerenciamento de Projetos faz parte de um conjunto de ações necessárias, que juntas, possibilitarão ao departamento prestar este tipo de serviço dentro da Companhia. Pág. 4 de 40
5 2 INTRODUÇÃO A unidade Serviços Compartilhados pode ser conceituada como a área de prestação interna de serviços às unidades da Companhia. Utilizando um modelo de Shared Service, já implantado e aprovado por outras grandes companhias no mundo, os Serviços Compartilhados sofrem concorrência direta de outras empresas de mercado, já que as unidades não são obrigadas a contratar os serviços internamente, fato esse que reforça a necessidade de se manter sempre competitivo. Dentro da companhia, está compreendido na Área de Serviços e é constituído por uma estrutura central, situada no Edifício Sede, na cidade do Rio de Janeiro, e três Regionais, quais sejam: São Paulo-Sul, com sede na cidade de São Paulo, Sudeste, com sede na cidade do Rio de Janeiro, e Norte-Nordeste, com sede na cidade de Salvador. Ilustração 1 - Organograma da Companhia com localização dos Serviços Compartilhados Pág. 5 de 40
6 Breve histórico Sua implantação remonta a 1995, na Bahia, com a implantação de serviços compartilhados de apoio, com a então Gerência de Administração da Bahia atendendo aos órgãos operacionais do estado. Em 1996, o mesmo processo aconteceu no Estado de São Paulo, através da Gerência de Administração de São Paulo. Nos anos seguintes o processo se expandiu, incorporando o atendimento a órgãos da Companhia situados em estados de todas as regiões do país. Em 1997 o compartilhamento atingiu o Estado do Rio de Janeiro, quando a Gerência de Administração do Rio de Janeiro passou a atender órgãos do estado. Embora esse movimento tivesse o patrocínio da Companhia e contasse com a consultoria da sede, os processos ocorreram de modo bastante independente em cada uma das Gerências de Administração. A incorporação de novos serviços, cuja prestação exige proximidade do cliente, desencadeou, nas três Gerências de Administração, a implantação de Postos de Serviços junto aos órgãos clientes, atendendo um ou mais deles. Além da maior diversificação da carteira de serviços, iniciou-se, então, uma nova competência nos Serviços Compartilhados. A estrutura única da Unidade dos Serviços Compartilhados foi estabelecida em abril de Para isso, foi criada uma Gerência Executiva, coordenando o trabalho das três Gerências Regionais, definindo suas diretrizes e responsabilizando-se pela tarefa primordial de integrá-las e consolidar o negócio de Shared Services na Companhia. Em agosto de 2002, o Departamento de Serviços Compartilhados assumiu a responsabilidade pela prestação de serviços às unidades que atuam na Bacia de Campos, até então executados por outra unidade. Foi criado o Núcleo de Serviços de Macaé com uma estrutura diretamente vinculada ao Gerente Executivo dos Serviços Compartilhados. Pág. 6 de 40
7 Gerente Executivo Assistente Planejamento e Gestão Serviços e Relacionamento com Clientes Suporte Coordenadores (9) Regional Norte-Nordeste Regional Sudeste Regional São Paulo-Sul Gestão Gestão Gestão Núcleo de Serviços de Macaé Comunicação Institucional Relacioname nto com Clientes Comunicação Institucional Relacioname nto com Clientes Comunicação Institucional Relacioname nto com Clientes Administração Predial Serviços Contábeis Serviços Financeiros Assistência Multidisciplinar de Saúde Serviços de Pessoal Serviços Contábeis Serviços Financeiros Assistência Multidisciplinar de Saúde Serviços de Pessoal Serviços Contábeis Serviços Financeiros Assistência Multidisciplinar de Saúde Serviços de Pessoal Administração de Apoio de Recursos Humanos Administração de Serviços Gerais Serviços Tributários Contratação e Serviços Associados Serviços Relacionados à Qualidade de Vida Núcleo de Serviços do Norte-Nordeste Serviços Tributários Contratação e Serviços Associados Serviços Relacionados à Qualidade de Vida Núcleo de Serviços do Sudeste Serviços Tributários Contratação e Serviços Associados Serviços de Despacho Aduaneiro Núcleo de Serviços de São Paulo Administração de Segurança Patrimonial Administração Contábil- Financeira Serviços de Suprimento Administração do Norte Serviços de Suprimento Administração Santo Serviços de Suprimento Administração do Litoral Administração Tributária Serviços Jurídicos Administração do Nordeste Informação e Documentação Núcleo de Serviços da Canabarro Serviços Jurídicos Administra ção do Planalto Serviços de Infra-estrutura Serviços de Segurança Patrimonial Serviços de Infra- Estrutura Logística Operação e Manutenção Serviços de Segurança Patrimonial Serviços de Segurança Patrimonial do Implementação do Retrofit do Edise Serviços de Infra-Estrutura Núcleo de Serviços do Sul Administração do Paraná Adm. do Extremo Sul Apoio à Direção Superior Coordenadores (7) Ilustração 2 - Estrutura Organizacional dos Serviços Compartilhados Pág. 7 de 40
8 2.1 Atuação dos Serviços Compartilhados A carteira de serviços prestados é bastante abrangente, não só pelo número de serviços como por sua cobertura geográfica. São, aproximadamente, 80 tipos de serviços, realizados dentro da Companhia, que por estar instalada em praticamente todo o território nacional, torna a atuação dos Serviços Compartilhados uma atividade ampla e de complexo gerenciamento. Ilustração 3 - Áreas de atuação dos Serviços Compartilhados Pág. 8 de 40
9 3 A GERÊNCIA DE SUPORTE NESTE CONTEXTO A partir da criação e expansão da estrutura dos Serviços Compartilhados, algumas necessidades novas surgiram, demandando a criação de novas Gerências, dentre elas a Gerência de Suporte. A Gerência de Suporte tem como principal atribuição coordenar o desenvolvimento integrado de sistemas de informação junto às Gerências Regionais, com a finalidade de otimizar e informatizar processos internos e associados ao atendimento das unidades clientes, articulando-se com provedores de solução e órgãos corporativos. Na criação da Gerência de Suporte, foi desenvolvido o Plano Diretor de Informática dos Serviços Compartilhados. Este plano é composto pelas diretrizes relacionadas à gestão de tecnologia na unidade e principalmente por sua carteira de projetos, formada por todos os projetos identificados e que foram priorizados para desenvolvimento. A análise do cenário atual e de como é realizada a gerência de projetos poderá ser vista nas páginas adiante. Pág. 9 de 40
10 4 CENÁRIO ATUAL Dada a abrangência de atuação da Companhia e da natureza de seus serviços, depreende-se que a estrutura organizacional da unidade dos Serviços Compartilhados é bastante complexa, envolvendo um grande número de Gerências e conseqüentemente de processos. Igualmente, a carteira de projetos contêm uma quantidade substancial de projetos a serem desenvolvidos, projetos esses que possuem abrangência nacional, além de portes variados. 4.1 O Modelo Funcional - Abordagem da Gerência de Projetos Em momentos anteriores na história da companhia, a atividade de gerenciamento de projetos foi desenvolvida de forma descentralizada, ou seja, cada Gerência de Administração era responsável pela execução e acompanhamento de seus projetos locais. Esta forma de atuação colaborou para a formação de um cenário descentralizado, sem a preocupação de integração com as demandas das demais Gerências, ocasionando um elevado número de projetos, que em muitos casos, buscavam atender um mesmo tipo de demanda, acarretando em custos extras para a Companhia. Após a criação da Unidade de Serviços Compartilhados, este cenário foi modificado, através da centralização da atividade de gerenciamento de projetos na Gerência de Suporte. Esta Gerência passou então a ser responsável pela Carteira de Projetos de Tecnologia de Informação dos Serviços Compartilhados. Embora ainda não estruturada, ou seja, sem definição de metodologia e processos, a atividade de gerenciamento de projetos centralizada proporcionou uma melhoria substancial, eliminando o desenvolvimento de projetos duplicados e contribuindo para o atendimento integrado de demandas, sem, no entanto mitigar a questão do tempo de entrega das soluções que, centralizadas em um único ponto, sobrecarregaram a Gerência de Suporte. Pág. 10 de 40
11 Uma importante iniciativa rumo a criação de metodologias e processos para a gestão de processos, foi o estabelecimento de um modelo funcional que suportasse esse novo cenário. SOLICITANTE GERENTE GESTOR GUARDIÃO PLANEJ. E GESTÃO GER. SUPORTE TI INÍCIO AVALIA DEMAN DEMANDA FORMALIZA DEMANDA N APRO VA? S TI - RELACIONAMENTO COM CLIENTE (ou LIG-881) REGISTRA DEMANDA SOLICITA NOVA PROPOSTA AVALIA PROPOSTA (junto ao requisitante) ARTICULA-SE COM ENVOLVIDOS APRESENTA PROPOSTA INFORMADO APROVA? N + 40 S S N ATENDIMENTO EXPRESSO A N N S Há N $? S OK? S Há $ S OK? N N A SOLICITA NOVA PROPOSTA AVALIA / DEFINE ABRANGÊNCIA COM DEMAIS PARES AVALIA SOLUÇÃO AVALIA SOLUÇÃO N EXECUTA SERVIÇO S Delega AVALIAÇÃO DO CLIENTE ARTICULA-SE COM ENVOLVIDOS N APROVA? S ARTICULA-SE COM ENVOLVIDOS IDENTIFICA F Ilustração 4 - Modelo funcional para tratamento de demandas de projetos Pág. 11 de 40
12 4.1.1 Detalhamento do modelo funcional O modelo funcional atual para tratamento de um novo projeto pode ser exemplificado da seguinte forma: Um profissional dos Serviços Compartilhados identifica uma demanda para um novo sistema. Identificada a necessidade, este comunica ao seu gerente superior, que na maioria das vezes é o gerente do processo (gerente financeiro, gerente contábil etc.); O gerente de processo, de posse das informações da demanda, verifica a sua pertinência e aprova ou não a continuação do processo; Após definição dos gerentes, a demanda pode ser cancelada (sendo arquivada) ou ou aprovada, quando é repassada ao solicitante para que o mesmo formalize o pedido à unidade de (TI); De posse das informações do solicitante, a TI prepara uma Proposta de Solução contendo o escopo do projeto, o custo e o prazo para implementação e implantação; Após o recebimento da Proposta de Solução, o gerente do solicitante avalia a proposta de solução para verificar se a mesma encontra-se de acordo com o solicitado e com custo e prazo realistas. Sendo a proposta aprovada, e caso a mesma tenha menos de 40 horas como prazo para conclusão, o encaminhamento é feito diretamente a TI. No caso de não aprovação, uma nova proposta de solicitação é solicitada para que nova avaliação pelo gerente possa ser realizada. Caso a Proposta de Solução tenha um prazo para conclusão do projeto maior que 40 horas, o gerente de processo, de posse das informações da demanda, articula com os seus colegas de trabalho e guardião do processo, que são gerentes do mesmo processo nas demais regionais, para avaliar a abrangência da demanda, ou seja, se a demanda é válida para o processo em todas as Regionais. Sendo aprovada, é encaminhada à Gerência de Suporte ou à Gerência de Planejamento e Gestão para uma avaliação mais detalhada. Após aprovação, a TI inicia o desenvolvimento do projeto dentro do combinado e aprovado na proposta apresentada. Pág. 12 de 40
13 4.1.2 Responsabilidades e atribuições no modelo funcional Solicitante Ator Atribuição Responsabilidade Qualquer profissional que Acompanhar o seja dos Serviços desenvolvimento da Compartilhados demanda solicitada até o momento de conclusão. Gerente gestor Guardião do processo Gerência de Planejamento e Gestão Gerente do processo (Ex.: Gerente Financeiro.) Algum gerente de um determinado processo em uma Regional responsável pela manutenção do padrão deste processo em todas as regionais. Tem a visão completa do processo nas Regionais (Ex.: o processo financeiro possui um guardião que é Gerente de Finanças na Regional Sudeste) Contribuir para a melhoria dos processos de gestão nos Serviços Compartilhados Atuar na avaliação para novas demandas sempre visando a questão da padronização dos processos. Atuar junto aos gerentes de processos buscando sempre a padronização dos processos. Neste caso, na abrangência dos projetos. Atuar junto a Gerência de Suporte na análise e aprovação dos projetos quando necessário. Gerência de Suporte (TI) Coordenar as ações para gestão de projetos de tecnologia de informação para os Serviços Compartilhados Prover soluções de qualidade, no escopo, tempo e custo definidos. Atuar junto a Gerência de Suporte na análise e aprovação dos projetos quando necessário Entender, desenvolver e implantar os projetos aprovados pelos Serviços Compartilhados. Pág. 13 de 40
14 4.1.3 O acompanhamento dos projetos A ferramenta utilizada para acompanhamento da situação dos projetos dos Serviços Compartilhados é a intranet da unidade onde é disponibilizado, periodicamente, um status report, possibilitando aos gerentes de cada área de processo saber qual a situação dos projetos de sua gerência e quais são as ações imediatas necessárias para que o projeto seja concluído e implantado. No entanto, este processo cria um ciclo vicioso. De um lado, a inexistência de um padrão no fornecimento de informações, advindas em sua maioria dos responsáveis diretos pelos projetos. De outro, as informações existem, não representarem as mais atuais, justamente pela falta de acompanhamento. Este ciclo evidencia, no modelo funcional atual, a inexistência de uma atividade centralizada ou focada na gerência do projeto, trazendo muitas dificuldades para a articulação das iniciativas, principalmente quando o projeto depende de ações dos profissionais dos processos, que por estarem focados em suas atividades operacionais, não possuem o tempo necessário para planejar, executar e controlar os projetos demandados. Apresentando em outro ponto de vista, não existe formalmente um colaborador da área funcional com perfil necessário para acompanhamento de projetos, o que dificulta o desdobramento das ações necessárias no âmbito da unidade dos Serviços Compartilhados, assim como não se identifica equipe de projeto com qualificação suficiente para trabalhar as atividades de acompanhamento tais como emissão de relatório de status das atividades do projeto, relatórios de progresso entre outras. Pág. 14 de 40
15 4.2 Análise - Pontos Positivos x Pontos Negativos De acordo com o que foi apresentado até agora, destacamos os pontos negativos do modelo utilizado atualmente. Pontos Negativos: o Inexistência de um processo de acompanhamento do projeto; o Conseqüente inexistência de ferramentas e métricas a serem utilizadas no gerenciamento de projetos; o Centralização das avaliações e aprovações de novos projetos na área de Gerência de Suporte; o Dupla responsabilidade de avaliação e aprovação de novos projetos, ou seja, atividade sendo realizada pela Gerência de Planejamento e também pela Gestão e Gerência de Suporte; o Carteira de projetos muito extensa e com o controle centralizado na Gerência de Suporte; o Dificuldade de articulação das atividades do projeto com as regionais devido à dispersão geográfica; o Inexistência de formalização da pessoa ou equipe que ficará responsável pelo projeto na(s) gerência(s) solicitante(s); o Falha no processo de comunicação com os Steakholders ; o Falha no processo de comunicação interna do projeto; o Falha nos processos de apoio ao controle da execução (ex. gerência de risco); o Atrasos no cronograma; o Falta de poder do líder do projeto, quando existente, em virtude da estrutura funcional da empresa gerando a necessidade de intervenção constante da Gerência de Suporte; o Acúmulo das atividades do projeto com as atividades do dia-a-dia das pessoas do time do projeto, impedindo que estas consiga responder às demandas na velocidade necessária através de relatórios de status; o Dificuldade de entendimento das atividades em andamento, dificultando as negociações relacionadas a cronogramas, custos etc. Pág. 15 de 40
16 4.3 Situação atual dos projetos dos Serviços Compartilhados O cenário atual ocasionou um comportamento anômalo da carteira de projetos, que inclui atrasos (46%) e paralisações (4%) bem acima do esperado. Os gráficos são claros: Situação dos projetos da carteira do Plano Diretor de Informática dos Serviços Compartilhados Cancelado 0% Não Iniciados 11% Concluido 28% No Cronograma 11% Parado 4% Atrasado 46% Ilustração 5 - Situação dos projetos da carteira Situação dos projetos da carteira do Plano Diretor de Informática dos Serviços Compartilhados - Regional Sudeste Cancelado 14% Concluido 24% Não Iniciados 17% No Cronograma 3% Parado 3% Atrasado 39% Ilustração 6 - Situação dos projetos Regional Sudeste Pág. 16 de 40
17 Situação dos projetos da carteira do Plano Diretor de Informática dos Serviços Compartilhados - Regional Norte-Nordeste Cancelado 17% Não Iniciados 7% No Cronograma 12% Atrasado 15% Concluido 44% Parado 5% Ilustração 7 - Situação dos projetos Regional Norte-Nordeste Situação dos projetos da carteira do Plano Diretor de Informática dos Serviços Compartilhados - Regional São Paulo-Sul Cancelado 8% Não Iniciados 15% Concluido 46% No Cronograma 23% Atrasado 8% Parado 0% Ilustração 8 - Situação dos projetos Regional São Paulo-Sul Pág. 17 de 40
18 5 PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA PARA A GERÊNCIA DE PROJETOS O cenário atual, o modelo de gerenciamento de projetos adotado, a necessidade em atender as demandas dos clientes e a grande quantidade de projetos a serem desenvolvidos, apontam para uma única direção: a criação de uma estrutura ou equipe formal para a coordenação organizada e adequada dos projetos demandados. Esta estrutura tem como principal objetivo o desenvolvimento de projetos de acordo com o escopo, tempo, qualidade e custo definidos, com o envolvimento de todas as Regionais buscando sempre a padronização de processos e fazendo com que os sistemas sempre atendam às necessidades de todos os envolvidos. Em suma: busca-se reverter o quadro atual. Foi identificada, também, a necessidade de se eliminar ou mitigar os pontos negativos identificados no modelo funcional atual, criando outro mais simples e que apoiasse com mais objetividade o trabalho dos envolvidos no projeto, retirando dos membros funcionais da equipe do projeto as responsabilidades pelo acompanhamento e report dos projetos em andamento. 5.1 Questões iniciais A decisão de implantar um escritório para gerenciamento de projetos levanta questões fundamentais, a saber: De que forma criar a estrutura necessária para o correto gerenciamento de projetos frente ao cenário atual apresentado? Como priorizar projetos? Como selecionar os projetos e os profissionais que farão seu gerenciamento? Que ferramentas poderiam ser utilizadas pelos gerentes de projetos? Que softwares? Que templates? Como estruturar a função de gerenciamento de projetos de forma que todos os gerentes de projeto possam ser coordenados de forma consistente, utilizando as mesmas técnicas e ferramentas? Como definir padrões? Pág. 18 de 40
19 Como dar suporte aos gerentes de projetos? Como tratar o relacionamento entre o gerente de projeto e o cliente? Entre o gerente do projeto e o membro do time? Como posicionar a equipe de gerenciamento de projetos dentro da estrutura apresentada? Para responder a estas perguntas, primeiro, vamos entender de que se constitui a estrutura denominada Escritório de Gerenciamento de Projetos Escritório de Gerenciamento de Projetos Termos e Definições O conceito de Escritório de Gerenciamento de Projetos surgiu no final da década de 50 (KEZNER, 2002) e foi definido como uma estrutura que se preocupa com a aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos dentro de uma organização ou departamento. O Escritório de Gerenciamento de Projetos pode ser definido como uma entidade organizacional, formal ou não formal, criada para auxiliar os gerentes e os times de projetos da organização na implementação das diretrizes, práticas, metodologias, ferramentas, técnicas e templates de gerenciamento de projetos. Tem como função básica dar orientação e suporte que permita à organização desenvolver seus projetos da forma mais eficiente e eficaz possível. A maneira como os escritórios de projeto são estruturados em uma organização ou departamento, e o que eles fazem podem variar de acordo com a organização. Contudo, as funções dos escritórios de projeto, didaticamente, são divididas em três principais grupos: Pág. 19 de 40
20 FUNÇÕES DE UM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (HALLOWS, 2002) Funções de Desenvolvimento Recrutar gerentes de projeto Definir grade de desenvolvimento do gerente de projeto e garantir que seja seguida Prover mentores para novos gerentes de projetos Estabelecer um programa de assistência aos gerentes de projeto Conduzir revisões de projeto para identificar se o gerente de projeto necessita de ajuda Avaliar gerentes de projetos ao final de cada projeto e recomendar melhorias no seu desenvolvimento Funções de Suporte Prover assistência aos gerentes de projetos Produzir status reports padrão, tais como performance x budget ou schedule Estabelecer padrões para início e fechamento de projetos Prover mecanismos para o gerenciamento de mudanças no escopo Estabelecer um processo de definição de prioridades dentro do projeto Apoiar os gerentes de projetos na negociação de novos recursos Implementar ferramentas de gerenciamento de projetos tais como software e metodologia Prover fórum de discussão para mediar disputas de alteração de escopo entre o gerente de projeto e o cliente Prover templates para os documentos a serem utilizados no projeto tais como project charter, plano do projeto, relatório de status etc Pág. 20 de 40
21 Funções de Controle Prover uma linha de gerenciamento para os gerentes de projetos Designar gerentes de projetos aos projetos Definir requerimentos mandatórios no projeto tais como status report, reunião de equipe, ou plano de projeto Revisar os documentos dos projetos gerados para garantir que estão sendo gerados e validar a qualidade Estabelecer padrões de gerenciamento de projetos O Escritório de Gerenciamento de Projetos de uma empresa ou departamento não pode ser confundido com um departamento puramente burocrático. Burghardt (2000) diz que um Escritório de Gerenciamento de Projetos não deve se transformar em um mero e degradante acumulador e distribuidor de papéis. Existem muitos aspectos que deveriam ser analisados depois que a decisão de implementação do PMO for tomada. Alguns destes aspectos são: o envolvimento da alta gerência, dos gerentes funcionais e dos gerentes de projeto da organização, o compromisso da organização com a metodologia de gerenciamento de projetos e os benefícios que a nova estrutura irá trazer à organização. Pág. 21 de 40
22 5.1.2 Escritório de Gerenciamento de Projetos Os cinco modelos Outro ponto importante refere-se às diferentes categorias de Escritório de Gerenciamento de Projetos existentes, que variam em sua aplicabilidade, formação, objetivos e, fundamentalmente, funções e papéis de seus atores. Dinsmore (1998), cita cinco modelos, descritos abreviadamente abaixo : Equipe Autônoma de Projeto Project Support Office (PSO) Project Management Center of Excellence (PMCOE) Program Management Office (PrgMO) Chief Project Officer (CPO) Equipe Autônoma de Projeto: Quando uma organização realiza alguns projetos autônomos, a função de gerenciamento de projetos permanece dentro do próprio projeto. A fonte de informação sobre práticas de gerenciamento de projetos, neste caso, vem da experiência anterior e da prática dos líderes de projeto. Todos os custos da equipe do projeto são alocados no mesmo. A organização não fornece apoio e todas as funções de gerenciamento de projetos são realizadas pela equipe do projeto. A função deste tipo de PMO é gerenciar o projeto integralmente. Com isso, a responsabilidade total pelo sucesso do projeto reside no gerente do projeto. Ilustração 9 - Equipe Autônoma de Projeto Pág. 22 de 40
23 Project Support Office (PSO): esta categoria oferece apoio técnico e administrativo, ferramentas e serviços aos vários gerentes de projeto simultaneamente, auxiliando no planejamento, na programação e na condução das mudanças de escopo e no gerenciamento de custos dos projetos. Os recursos envolvidos são alocados nos projetos, tanto internos quanto externamente, dependendo da natureza e da estrutura contratual dos projetos. Algumas vezes pessoas do PSO são emprestadas durante a fase inicial ou mesmo ao longo de um projeto. A responsabilidade pelo sucesso do projeto não reside no PSO, mas nos gerentes de projetos que utilizam seus serviços. Ilustração 10 - Project Support Office (PSO) Pág. 23 de 40
24 Project Management Center of Excellence (PMCOE): funciona como o ponto focal da experiência em projetos, mas não assume a responsabilidade pelos resultados dos mesmos. Ele aparece como uma despesa geral de overhead, não sendo alocada diretamente nos projetos. A tarefa do PMCOE é, em grande parte, de natureza missionária: disseminar a idéia, converter os incrédulos e transformar os adeptos em profissionais, sendo encarregado pelas metodologias. Ele mantém abertos os canais de informação entre os projetos e a comunidade externa ao gerenciamento de projetos. Ilustração 11 - Project Management Center of Excellence (PMCOE) Program Management Office (PrgMO): gerencia os gerentes de projetos e é, em última instância, responsável pelos resultados dos projetos. Em grandes corporações, o PrgMO concentra seus esforços nos projetos prioritários. Os outros projetos são gerenciados por departamentos ou unidades, e recebem o apoio do PrgMO conforme necessário. O PrgMO, por natureza, compreende as funções do PMCOE e, em alguns casos, as do PSO. Para que um PrgMO funcione adequadamente são necessários: poder, prioridade corporativa e controle em âmbito empresarial. Pág. 24 de 40
25 Ilustração 12 - Program Management Office (PrgMO) Chief Project Officer (CPO): consiste em cuidar e alimentar o porifolio de projetos da organização, desde o estágio de decisão de negócios à sua implementação final. Entre as atividades do CPO podem ser citadas as seguintes: envolvimento nas decisões de negócio que resultem em novos projetos, planejamento estratégico de negócios, estabelecimento de prioridades e negociação de recursos para projetos, supervisão da implementação de projetos estratégicos, responsabilidade pelo sistema de gerenciamento de projetos em nível empresarial, desenvolvimento da conscientização e da capacidade em gerenciamento de projetos através da organização, avaliação periódica de projetos, incluindo a decisão de descontinuá-los, o gerenciamento de stakeholders de alto nível, facilitação e mentoring. Pág. 25 de 40
26 O escolha pela implantação do modelo de PMO Após análise do cenário atual da demanda dos Serviços Compartilhados para a estruturação da atividade de gerenciamento de projetos e estudo realizado sobre as formas existentes para desenvolvimento e implementação dessa estrutura, optou-se pela implantação de um PSO Project Suport Office. Esta escolha foi baseada, principalmente, na característica do modelo escolhido, que está muito relacionada ao trabalho do gerenciamento dos projetos propriamente dito, ou seja, um foco no trabalho operacional do Escritório. Como o próprio nome diz, dando suporte aos gerentes de projetos, buscando através de metodologia e padronização de trabalho, desenvolver os projetos de acordo com o planejado e principalmente gerando transparência no gerenciamento da Carteira de Projetos. CRAWFORD (2002) apresenta dez fatores críticos de sucesso para a implantação de um PMO numa companhia: Manter a implantação o mais simples possível; Comunicar os objetivos e sucessos atingidos pelo PMO; Compartilhar as expectativas e objetivos do processo; Focar os principais problemas da organização; Proporcionar auxílio aos gerentes de projeto; Analisar por vários pontos de vista os problemas da organização; Realizar testes pilotos das metodologias desenvolvidas; Estabelecer objetivos incrementais; Fazer um planejamento detalhado do processo de implementação do PMO. Dentre os fatos que levam ao fracasso, podemos destacar: Fazer tudo de uma só vez; Procrastinar; Esquecer os principais interessados; Demandar antes de prover e trabalhar sem apoio dos interessados e de alta administração. Pág. 26 de 40