Após oito meses, não há um metro de duplicação | Correio de Itapetininga
Após oito meses, não há um metro de duplicação
-Após oito meses do início das obras de duplicação da Raposo Tavares, só agora a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) conseguiu liberar a licença de instalação para o primeiro trecho da obra, entre Araçoiaba da Serra e Capela do Alto. Dos 43 quilômetros previstos para duplicação, apenas 17 foram liberados. Faltam ainda liberar mais 25 quilômetros.
Até lá, o motorista precisará contar com muita paciência. É que além dos entraves do meio ambiente, o serviço de duplicação tem um ritmo lento.
Após o governador Geraldo Alckmin (PSDB) começar em 5 de julho do ano passado a obra, não há um único metro quadrado de pavimento concluído.
O lançamento da ampliação contou com a presença do governador Geraldo Alckmin que movimentou uma retroescadeira para marcar o começo das obras.
Nesta semana, a Cetesb informou que liberou mais 10 km. O primeiro lote previsto da duplicação está liberado do km 115,5 km até 132,6 km. A CCR Spvias informou que falta sair a licença de três trevos.
A previsão da concessionária é concluir os primeiros dois quilômetros em março deste ano. O primeiro trecho, de 17 quilômetros, entre Araçoiaba da Serra e Capela do Alto, ficará pronto em abril de 2013. O segundo trecho até Itapetininga será finalizado até março de 2014.
A assessoria da CCR Spvias afirma que 250 pessoas já trabalham na duplicação. "No pico da obra, serão aproximadamente 800 trabalhadores", informa nota da assessoria.
A concessionária que executa o serviço estima gastar R$ 195 milhões, que terá retorno do investimento com a cobrança de pedágio na pista. O valor gasto não foi revelado até o momento. Por dia 4,7 mil veículos trafegam na pista que é considerada uma das mais perigosas do Estado de São Paulo (O.C.F.).