Elevado do Rio Tavares avança 30% no semestre, diz empresa responsável pela obra | Informe Caçador
Elevado do Rio Tavares avança 30% no semestre, diz empresa responsável pela obra
O dado é da Conpesa, empreiteira do Grupo Pedrita responsável pela realização do trabalho
Obra será entregue no início do ano que vem
Nos últimos seis meses, de julho a dezembro, a obra do elevado do Rio Tavares, em construção no Sul da Ilha de SC, avançou 30%. O dado é da Conpesa, empreiteira do Grupo Pedrita responsável pela realização do trabalho. "Conseguimos um importante andamento no serviço, principalmente a partir do momento em que foram solucionadas questões de desapropriação e de pesquisas arqueológicas", observa a gestora Regiane Baumgartner, que assumiu o cargo em agosto.
A liberação do elevado está prevista para o aniversário de Florianópolis, em 23 de março. Neste final de ano, o ritmo de trabalho será mantido. Desde outubro, um novo turno foi adotado, com os serviços sendo executados até as 22h – até então ocorriam às 17h. A partir desta semana toda a equipe de operários está nas pistas para o encaixe e conclusão do elevado. "Saímos do canteiro, onde havia uma frente mobilizada apenas para vergar e moldar as barras de ferro, e agora o trabalho está todo concentrado nas pistas", explicou Regiane. A expectativa é concluir a montagem de toda a base de aço do elevado na primeira quinzena de janeiro. "Com a finalização das formas, podemos concentrar todo o efetivo na subida (do elevado) e na montagem do aço na estrutura", acrescentou a gestora.
Regiane acompanha de perto a obra, fazendo visitas frequentes ao canteiro e recebendo relatórios diários do serviço. Também mantém contato direto com o prefeito Gean Loureiro e com o secretário de Infraestrura de Florianópolis, Valter Gallina, atualizando-os sobre os avanços do elevado. Gallina esteve na obra vistoriando os trabalhos no dia 5 de dezembro, cerca de duas semanas após assumir o cargo, e ficou bem impressionado com o que viu. "Ele ficou surpreso com os avanços e será nosso parceiro no bom andamento desse trabalho", disse Regiane Baumgartner, que é advogada e contadora com mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC.
No dia 12 de novembro, a obra entrou em sua fase mais importante, a construção da rampa do elevado no sentido Sul-Centro da cidade. A etapa liberou as novas pistas da SC-405 entre o Centro e o Sul, mas interditou a ligação entre o Sul e a Lagoa da Conceição, e vice-versa, no outro lado do viaduto. A alteração mudou o itinerário entre a Lagoa e o Sul da Ilha, que está sendo feito obrigatoriamente por dentro do Bairro Campeche. "Os transtornos são temporários, mas a obra será permanente", destaca a gestora.