Gerenciamento dos Custos - PDF Download grátis
Download "Gerenciamento dos Custos"
José Belém Avelar
1 Gerenciamento dos Custos Baseado no PMBOK Guide 2000 Hermano Perrelli
2 Objetivos desta aula Apresentar os processos, ferramentas e técnicas utilizadas para gerenciar os custos de um projeto na visão do PMBOK 2
3 Ao final deste aula você será capaz de Compreender os processos necessários para controlar os custos dos projetos Entender as ferramentas e técnicas para planejar, estimar, alocar e gerenciar as mudanças nos custos do projeto 3
4 O que é Gerência dos Custos do Projeto? Garantir que o projeto seja executado dentro do orçamento aprovado para o projeto 4
5 A importância da Gerência dos Custos no Projeto? O projeto é executado sob um orçamento aprovado e limitado 5
6 Pontos Importantes na Gerência de Custos (1/2) O foco principal é no custo dos recursos necessários para finalizar as atividades do projeto A estimativa deve ser baseada na WBS A estimativa deve ser realizada por quem irá realizar o trabalho Informações históricas são extremamente importantes 6
7 Pontos Importantes na Gerência de Custos (2/2) Um custo base deve ser estimado e aprovado, só podendo sofrer alterações sob autorização Ações corretivas devem ser tomadas para garantir o custo durante a execução O gerentede projetos sempre deve analisar e discutir as as reais necessidadesdo do projeto (custo, tempo, etc) independente que essas sejam impostas pela alta gerência!!! 7
8 Processos da Gerência de Custos Resource Planning Cost Control Cost Estimating Cost Budgeting 8
9 Resource Planning
10 Qual a finalidade do processo Resource Planning? Determinar quais, quando e quantos recursos (pessoas, equipamentos, material, etc) serão necessários para realizar as atividades do projeto 10
11 Resource Planning :: Custos Envolvidos Custos de mão de obra Custos de materiais e suprimentos Custos de serviços contratados Custos de gerenciamento Custos de sistemas utilizados Custos de inflação e juros 11
12 Elementos do Processo Resource Planning 12
13 Resource Planning :: Inputs Work Breakdown Structure Identifica os processos e sub-produtos que necessitarão de recursos Historical Information Dados históricos sobre os tipos de recursos que foram necessários para atividades semelhantes em projetos passados 13
14 Resource Planning :: Inputs Scope Statement Contém a justificativa e os objetivos do projeto Resource Pool Description Mostra quais os recursos (pessoas, equipamentos, materiais, etc) que estarão disponíveis podendo ser potencialmente alocados no projeto 14
15 Resource Planning :: Inputs Organizational Policies Políticas da organização no que diz respeito a recursos humanos e compra ou aluguel de materiais e equipamentos Activity Duration Estimates Duração prevista de cada atividade Expert Judgment Ajudam na avaliação das informações 15
16 Resource Planning :: Tools and Techniques Alternatives Identification Project Management Software Ferramentas de apoio para auxiliar na organização dos recursos Pode chegar a definir disponibilidade e cronograma para cada recurso 16
17 Resource Planning :: Resultado Principal Documento que descreve quais e quantos tipos de recursos são necessários para cada elemento no menor nível da WBS 17
18 Cost Estimating
19 Qual a finalidade do processo Cost Estimating? Estimar aproximadamente os custos dos recursos necessários para realizar as atividades do projeto 19
20 Pontos Importantes em Cost Estimating A definição do contrato deve levar em consideração o valor estimado para o projeto e o valor que será cobrado!!! Deve-se considerar uma margem razoável devido aos riscos existentes 20
21 Precisão das Estimativas Order of Magnitude Estimate Realizada na fase de inicial do projeto na faixa de 25% a +75% do valor real Budget Estimate Realizada na fase de planejamento do projeto na faixa de - 10% a +25% do valor real Definitive Estimate Realizada também na fase de planejamento do projeto na faixa de 5% a +10% do valor real Gerentesde projeto devem perseguir a terceira alternativa 21
22 Elementos do Processo Cost Estimating 22
23 Cost Estimating :: Inputs WBS Resource Requirements Resource Rates As estimativas dependem das unidades de medida a serem utilizadas no projeto (custo de pessoal por hora, quantidade de material por metro cúbico, etc) Activity Duration Estimates As estimativas de duração afetam diretamente as estimativas de custo 23
24 Cost Estimating :: Inputs Publicações sobre Estimativas Dados comercialmente disponíveis sobre Estimativas de Custos Riscos O riscos, caso aconteçam, têm impacto considerado nos custos do projeto 24
25 Cost Estimating :: Inputs Informações Históricas Arquivos de Projetos Bancos de dados comerciais sobre estimativa de custos Conhecimento da própria equipe 25
26 Cost Estimating :: Inputs Chart of Accounts Plano de contas da organização Utilizada para manter correspondência para os números das contas contábeis da organização 26
27 Cost Estimating :: Tools and Techniques Analogous Estimating Denominada de Top-Down Estimating Alta gerência utiliza expert judgment ou o custo de projetos similares para estimar o custo do projeto atual Utilizada quando não há informação suficiente para se fazer uma estimativa mais eficiente É uma forma de expert judgment 27
28 Cost Estimating :: Tools and Techniques :: Analogous Estimating Vantagens Desvantagens Rápida Tarefas não precisam ser identificadas Menor custo Quando existe pouca informação para a análise Dar ao gerente de projetos uma idéia das expectativas da alta gerência Pouca precisão Feita sob pouca compreensão e informação sobre o projeto Requer muita experiência para dar certo Disputa na alta gerência pela maior parte Menor compromisso da equipe 28
29 Cost Estimating :: Tools and Techniques :: Bottom-up Estimating Bottom-up Estimating Os próprios indivíduos que realizam o trabalho fazem as estimativas de custo e tempo para atividades ou work packages O custo total do projeto é feito pela soma dos custos individuais O custo e a precisão desta técnica estão relacionados ao tamanho e complexidade de cada atividade individual A utilização desta técnica impõe custo e tempo para a avaliação 29
30 Cost Estimating :: Tools and Techniques :: Bottom-up Estimating Maior Precisão Vantagens Compromisso da equipe Baseado em visão detalhada do projeto Provê uma base para monitoração e controle Mais lenta Desvantagens Exige mais tempo e custo Tendência ao time em superestimar Requer que o projeto esteja bem compreendido e definido Disputa da equipe pela maior parte 30
31 Cost Estimating :: Tools and Techniques Parametric Modeling Usa um modelo matemático para previsão dos custos Como exemplo, custo por linha de código, por metro linear ou por instalação Tipos: Regression analysis Learning curve 31
32 Cost Estimating :: Tools and Techniques Computerized Tools Ferramentas como planilhas eletrônicas e ferramentas de simulação são largamente utilizadas para auxiliar na estimativa de custos Podem facilitar enormemente a tarefa Other Cost Estimating Methods 32
33 Cost Estimating :: Resultado Principal Documento com a avaliação quantitativa dos custos esperados para os recursos necessários para a conclusão das atividades do projeto 33
34 Características do Cost Estimates Pode-se apresentar as informações de forma resumida ou não Inclui plano de contingência para tratar os riscos Deve expressar o valor financeiro na moeda adotada Pode apresentar outras unidades de medida como horas/dias que serão despendidos 34
35 Cost Estimating :: Outros Resultados Supporting detail Representa toda a documentação utilizada durante o processo (premissas, bases de estimativa, WBS, etc) Cost Management Plan Descreve como as eventuais mudanças e variações de custo serão gerenciadas 35
36 Cost Budgeting
37 Qual a finalidade do processo Cost Budgeting? Estabelecer uma medida base de custos para controlar os gastos do projeto É alcançado distribuindo-se o orçamento total disponível para o projeto às suas atividades 37
38 Elementos do Processo Cost Budgeting 38
39 Cost Budgeting :: Inputs Cost Estimates WBS Identifica os elementos de projeto onde os recursos serão alocados Project Schedule Contém a data planejada para o início e a data esperada do término dos componentes para os quais os custos serão alocados Risk Management Plan 39
40 Cost Budgeting :: Tools and Techniques As mesmas ferramentas e técnicas empregadas para desenvolver Cost Estimates 40
41 Cost Estimating :: Resultado Principal Distribuição base do orçamento durante a execução do projeto (tempo) para medir e monitorar os gastos do projeto 41
42 Cost Budgeting :: Resultado Principal :: Cost Baseline 42
43 Cost Control
44 Qual a finalidade do processo Cost Control? Influenciar os fatores que criam as mudanças no custo, garantindo que todos concordem com as mudanças Determinar que o Cost Baseline sofreu alterações Gerenciar as mudanças quando e como elas ocorrerem 44
45 Atividades do processo Cost Control Monitorar o custo durante a execução do projeto para detectar e entender as suas variações Garantir que todas as mudanças foram registradas de forma precisa no Cost Baseline Evitar mundanças incorretas, inapropriadas ou desautorizadas Informar aos stakeholders as mudanças autorizadas Agir para que os custos esperados estejam nos limites aceitáveis 45
46 Atividades do processo Cost Control (cont.) Verifica também os motivos das variações, sejam negativas ou positivas!!! 46
47 Elementos do Processo Cost Control 47
48 Cost Control :: Inputs Cost Baseline Change Requests Cost Management Plan Performance Reports Fornecem informações sobre o escopo do projeto e custo executado Progress Reports Um tipo especial de relatório de performance que descreve o trabalho que já foi realizado 48
49 Cost Control :: Inputs :: Performance Reports O custo depende do trabalho que ainda precisa ser realizado!!! 49
50 Cost Control :: Inputs :: Performance Reports Expressando o trabalho realizado É uma das tarefas de controle mais importante Existe uma dificuldade muito grande em estimar essa informação Normalmente a equipe informa ao gerente de projeto um percentual que muitas vezes não é confiável Diante desse contexto, regras mais eficientes são necessárias, como a que veremos a seguir 50
51 Cost Control :: Inputs :: Performance Reports Regras Progress Reports Regra 0/100 Uma tarefa não pode receber crédito de término parcial, apenas de término total Regra 20/80 Uma tarefa é considerada 20% completa quando é iniciada e outros 80% somente quando for terminada Regra 50/50 Uma tarefa é considerada 50% completa quando é iniciada e outros 50% somente quando for terminada 51
52 Cost Control :: Tools and Techniques Cost Change Control System Define os procedimentos através dos quais o Cost Baseline pode ser alterado Inclui os papéis, sistemas de rastreamento das mudanças e níveis de autorização necessários para efetivar as mudanças Deve estar relacionado ao Integrated Change Control System 52
53 Cost Control :: Tools and Techniques Performance Measurement Técnicas de medição de performance ajudam na avaliação da magnitude das variações que ocorrem na prática Uma atividade importante do Cost Control é determinar o que está causando a variação nos custos e decidir se essa requer ações corretivas 53
54 Cost Control :: Tools and Techniques Earned Value Management (EVM) Método utilizado para medir a performance do projeto considerando custo, tempo e escopo É muito importante conhecer os conceitos e fórmulas relacionados com este tema Abordado na aula sobre gerenciamento da comunicação 54
55 Leitura Recomendada PMBOK : Capítulo 7 55
Aula 7. Planejamento e Controle de Custos e Recursos
Aula 7 Planejamento e Controle de Custos e Recursos Objetivos Assegurar, através de processos, que o projeto seja completado no orçamento aprovado. Processos Envolvidos Planejamento Planejamento de Recursos