Actemium entrega Subestações em Eletrocentro em prazo recorde para a Mosaic - VINCI Energies Brazil
Accueil Notícias Actemium entrega Subestações em Eletrocentro em prazo recorde para a Mosaic
Actemium entrega Subestações em Eletrocentro em prazo recorde para a Mosaic
Além de fabricar e montar todos os painéis elétricos, a empresa produziu 180m2 de eletrocentros, o primeiro em 100 dias e o segundo em 140 dias da assinatura do contrato.
A Actemium forneceu para a MOSAIC/ FOSPAR, 3 subestações, sendo 2 em eletrocentros.
Para suportar a agressividade do ar da planta onde os eletrocentros foram instalados, a Actemium desenvolveu um procedimento de pintura especial. O eletrocentro da área 01, incluiu 40 colunas de painéis, considerando entre eles cubículos em média tensão PA4, CCMs CM3, QDs de distribuição PB4, inversores de frequência, retificadores, automação e quadros de distribuição de tensão de controle e iluminação. Já o da área 02 contou com 35 colunas de painéis elétricos entre CCMs, cubículos em média tensão, inversores, automação, etc. Os transformadores entregues totalizaram 5,6 MVA de potência instalada para os dois eletrocentros e mais 3,1 MVA para os equipamentos avulsos.
As unidades produzidas em questão possuem pé direito de mais de 3,5 metros e foram equipadas com sistemas de pressurização e condicionadores de ar do tipo Self Contained, além de sistemas de detecção e combate a incêndio, iluminação (inclusive de emergência), controle de acesso e circuito fechado de televisão (CFTV). Todos esses sistemas somados aos equipamentos e acionamentos elétricos, à infraestrutura mecânica e ao cabeamento exigiram a movimentação vertical e horizontal de enormes cargas, algumas delas frágeis.
Para o transporte dos módulos já montados e testados, foram utilizados 10 conjuntos de cavalos mecânicos e carretas, além de dois batedores para as carretas com os eletrocentros. Além disso, a legislação impedia o trânsito de cargas desse porte em rodovias federais no período noturno, fins de semana e feriados. O trecho do rodoanel de São Paulo, próximo a Embu das Artes, foi feito com apoio da Polícia Rodoviária Federal, devido a ser uma pista simples, tornando a operação mais complexa.
Além dos desafios logísticos, uma limitação de espaço para inserção dos eletrocentros na planta, demandou o desenvolvimento de um enorme balancin tubular de içamento construído especialmente para este fim.
Todas as etapas foram concluídas com sucesso e prazo recorde pela Actemium, demonstrando o envolvimento, engajamento e comprometimento da empresa junto ao cliente.