Riscos em projetos de grande inovação
Este artigo investiga os riscos que caracterizam projetos de inovação radical. Estudos de caso profundos foram realizados por meio de entrevistas e um questionário. O conceito de risco aplicado neste estudo inclui três dimensões: segurança, controlabilidade e de impacto. Três riscos estruturais ou inequívocos foram encontrados: o desempenho de novos produtos de acordo com a especificação, a confiabilidade dos fornecedores e a adoção de novos produtos pelos consumidores.
Os riscos acidentais ou ambíguos que foram encontrados referem-se: organização interna e gestão de projetos. Estes resultados podem fornecer a orientação para as equipes de projeto e gestores da inovação para as questões que devem procurar a assinalar fora de primeiras edições e que continuamente exigem a atenção da equipe e da gestão.