Faltam 651 dias: Confira o andamento das obras dos portos para a Copa do Mundo – Jornal Escanteio
Home > Copa 2014 > Faltam 651 dias: Confira o andamento das obras dos portos para a Copa do Mundo
Faltam 651 dias: Confira o andamento das obras dos portos para a Copa do Mundo
Mucuripe(Porto de Fortaleza) – A Secretaria de Portos, responsável por seis das sete intervenções em terminais, já repassou R$ 217,06 milhões
Das sete obras em portos previstas para Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, quatro já tiveram início e um total de R$ 217,06 milhões foi repassado pela Secretaria de Portos (SEP) para as intervenções. As unidades de Fortaleza, Recife, Salvador e Natal receberão terminais marítimos de passageiro. Em Santos e no Rio de Janeiro, os cais serão reformados para receber cruzeiros, aumentando a capacidade hoteleira das cidades.
Confira o andamento de cada uma das obras:
A obra prevê a implantação do Terminal Marítimo de Passageiros; a construção de cais para berço de múltiplo uso; pavimentação e urbanização de via interna de acesso, estacionamento e pátio. As intervenções, que começaram em 2 de março, têm 22% de execução física concluída, com R$ 94,5 milhões já tendo sido repassados pela Secretaria de Portos. O valor total previsto é de R$ 149 milhões, com conclusão para 29 de novembro de 2013.
O Terminal Marítimo de Passageiros será construído em um armazém, que ainda terá um anexo com a Sala Pernambuco. O projeto ainda prevê a pavimentação e a urbanização para implantação de estacionamento na área portuária. As obras, iniciadas em 7 de novembro de 2011, estão com 32% de execução física. A Secretaria de Portos já liberou R$ 5,16 milhões para o projeto, que tem as duas primeiras lajes da Sala Pernambuco e do terminal prontas. A previsão de conclusão da obra é 17 de junho de 2013. O valor previsto é de R$ 25,7 milhões.
O projeto compreende a adaptação de um antigo frigorífico e a construção de Terminal Marítimo de Passageiros. Também estão incluídas ampliação do cais de 209m para 236m e reformas na retroárea e no dolfim de amarração. As intervenções começaram em 20 de abril de 2012 e têm 90% das demolições dos armazéns 1 e 2 concluídas. Além disso, 80% das estacas para a fundação do terminal já foram cravadas. A SEP já repassou R$ 30 milhões.
Com a adaptação de um antigo frigorífico, o porto de Natal também terá a construção de um Terminal Marítimo de Passageiros. A obra, iniciada em 20 de abril de 2012, também compreende a ampliação e recuperação do cais e melhorias na retroárea e no dolfim de amarração. A construção está com 15,85% de execução física, com demolições, desmontagens e soldagens concluídas. A SEP já repassou R$ 43,7 milhões.
A obra compreende a construção e a adequação para alinhamento do cais de Outeirinhos, com a execução de 1.320 metros de cais, entre os armazéns 23 e 29. A intervenção oferecerá a possibilidade de atracar até seis navios de passageiros na região, oferecendo 15,4 mil leitos de alta qualidade. A previsão da SEP é de que a obra comece nos próximos dias e termine até o fim de 2013, com investimento de R$ 287,2 milhões.
O porto da cidade carioca terá a implantação de píer em formato de Y (350 x 30m; 400 x 30m e 400 x 30m), oferecendo seis berços exclusivos para navios de passageiros, em duas fases: na primeira, haverá um píer de 350 x 30 m e uma das pernas do Y, de 400 x 30 m. Na segunda fase, a finalização do Y. A previsão é de que as obras iniciem em outubro de 2012, com o valor estimado em R$ 314 milhões.
As obras de restauração, adequação e modernização do porto de Manaus têm orçamento estimado de R$ 89,4 milhões. A ordem de serviço para a elaboração dos projetos básico e executivo foi contratada por R$ 4,7 milhões. O início da etapa foi em 23.08 e o prazo para a entrega é de 180 dias. A previsão para a realização da licitação é fevereiro de 2013.