A pista principal do Aeroporto de Salvador (10/28) entra em obras de requalificação a partir desta quarta-feira (12/09). O objetivo é a melhoria da infraestrutura e aumento da segurança e conforto das operações.
Etapas x impactos
A primeira etapa das intervenções começa nesta quarta-feira (12/09), tem duração de quatro meses e deve ser concluída em janeiro de 2019. Esta fase contempla recapeamento, melhorias no acostamento e na sinalização horizontal, ajustes na faixa de pista e implantação da área de segurança de fim de pista (RESA).
Esta fase inicial prioriza os 900m finais da pista e está sendo executada durante o período diurno, das 07h30 às 17h30. Desta forma, os voos internacionais não serão afetados por conta da intervenção, uma vez que operações com aeronaves de grande porte acontecem geralmente no período noturno, momento em que a 10/28 estará com sua extensão totalmente disponível.
A segunda fase das intervenções físicas será do mês de janeiro até abril de 2019, concentrada nos 900m iniciais da pista principal. A terceira fase, por sua vez, será entre os meses de maio a agosto do mesmo ano e concentrará as atividades na parte central da pista.
Serão feitos serviços de remoção de borracha e recuperação asfáltica manutenção do sistema de balizamento e revitalização da sinalização horizontal. Estes serviços acontecem entre 02h00 e 06h00 da manhã, momento em que a pista 10/28 estará fechada para as operações.