COMISSÃO EXECUTIVA - EXECUÇÃO DA OBRA
As obras de Combate ao Processo Erosivo, Lote II, em Gameleira da Lapa, caminham para sua etapa final. O projeto que sofreu diversas modificações ainda apresenta dúvidas e problemas para sua finalização. Com 72% de obra concluída, a intervenção ainda não deixa a população tranquila, principalmente a forma como está sendo conduzida nessa etapa.
Ainda faltam várias intervenções como o alargamento da Rua Alto São João, além da fixação de pedras. Falta a estrutura dos portos, importante para os pescadores. E falta o Calçamento (já iniciado e paralisado) e a construção da rede de drenagem das ruas do entorno.
Até o momento, cerca de R$ 8,3 milhões foram "gastos" nas obras já executadas. A população tem sérias dúvidas quanto a esse volume de recurso, já que a maior realização tem sido obras de terraplanagem.
Do total de recursos disponibilizados, restam apenas R$ 3,2 milhões para a realização das intervenções e obras restantes. A Emprenge, empresa responsável pela obra, sempre tem apresentado problema. Ora afirmado que não tem mais recursos ou que não poderá fazer intervenção esperada. De modo geral, a empresa sempre demonstrou má vontade na realização da obra, com um nível de engenharia de nível duvidoso.
Esta obra já recolheu pouco mais de R$ 132 mil para os Cofres da Prefeitura Municipal, com o pagamento de Imposto Sobre Serviço (ISS). Estes recursos deverão ser direcionados para o Calçamento do entorno da Igreja de Santo Antônio e da rua do SAAE. Por enquanto, ainda não foi aplicado na no Distrito.
A Comissão Executiva se mostra bastante preocupada pelo andamento que vem tendo a referida obra, e já existe pressão para os mesmo acionarem o Ministério Público Federal e TCU/CGU.
Mesmo diante dessa pressão, a Comissão opta por aguardar uma resposta mais efetiva da CERB e CODEVASF sobre as intervenções, evitando assim qualquer medida judicial que possa prejudicar a referida obra.