Acompanhamento da Manutenção da Qualidade do Investimento / Viabilidade Durante a Obra
Objetivo: Acompanhar o desenvolvimento do empreendimento propondo ações corretivas para que os números da qualidade do investimento sejam mantidos dentro dos parâmetros esperados diminuindo riscos durante todo o prazo do negócio. Dificuldades: A taxa interna de retorno não está convergindo para o resultado esperado? A arrecadação está aquém do...
Acompanhamento das Evoluções Física, Financeira e de Caixa da Obra
Objetivo: Acompanhar o fluxo de caixa do empreendimento e sua estratégia, analisando os impactos e propondo ações corretivas no decorrer da obra. Dificuldades: Falta de caixa durante as obras? O financiamento não é suficiente para executar a obra dentro do fluxo de caixa esperado? Não conseguiu atingir a medição...
Projeto de Canteiro e Logística Interna
Objetivo: Planejar e elaborar o projeto de canteiro por fases de obra considerando estratégias para distribuição de material (vertical e horizontal), avanço físico e métodos construtivos. Dificuldades: "O vestiário ficou pequeno e a obra nem chegou na metade! E agora?" "A área que foi separada pra colocar os blocos...