Parceria entre Dilma e Campos, obras de barragens atrasam em Pernambuco - politica - politica - Estadão
Parceria entre Dilma e Campos, obras de barragens atrasam em Pernambuco
Presidente e governador de PE, hoje potenciais adversários, assinaram em 2011 ordem de serviço de barragens que deveriam ter ficado prontas no ano passado
25 de agosto de 2013 | 22h 39
Rafael Moraes Moura, enviado especial - O Estado de S.Paulo
CUPIRA (PE) - Esquecida no agreste de Pernambuco, a cidade de Cupira é cenário da confluência de duas forças políticas que não conseguiram somar resultados. Em 30 de agosto de 2011, a presidente Dilma Rousseff e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, visitaram a cidade para a assinatura da ordem de serviço de duas barragens que deveriam ter ficado prontas no ano passado. Até hoje, os projetos mal saíram do papel.
Veja também:	Serviços estão em andamento, afirmam governos Creche financiada pelo MEC também está sem funcionar Sudeste puxa melhora de avaliação de Dilma	Rafael Moraes Moura/AEUm dos canteiros de obra da barragem Panelas II: construção faz parte do PAC para prevenir desastres
Dois anos depois, a retórica política não rendeu frutos. Visitados pelo Estado na terça-feira, os canteiros de Panelas II e Gatos são um cenário de máquinas paradas, poucos operários e terreno alagado pelas chuvas, que atrasam ainda mais o cronograma. Em Panelas II, as precipitações têm atrapalhado a terraplenagem e dificultado o transporte de materiais. Segundo engenheiros que atuam nas obras das barragens, só 5% de todo o planejamento já foi realizado. "Deus permita que essas barragens deem certo, porque se não der certo, não vamos ter para onde correr. Vamos todos morrer", afirmou a dona de casa Maria José dos Santos, de 44 anos. Mãe de dois filhos e beneficiária do Bolsa Família, ela perdeu uma casa nas enchentes de 2010, quando uma catástrofe castigou Belém de Maria, cidade vizinha a Cupira que deve ser protegida pelas barragens.
"Perder uma casa é como um filme de terror. A gente acha que só acontece com os outros, que nunca vamos passar por aquilo. É um pesadelo", disse Maria José. A nova casa já teve uma parede derrubada pelas chuvas, que levaram a geladeira para o meio da rua. Planejamento. O caso de Panelas II é emblemático de como a falta de planejamento pode comprometer a realização de uma iniciativa. O projeto básico da barragem continha uma série de falhas, conforme apontado por auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo o TCU, "a fragilidade da investigação geológica era de tal magnitude que (…), logo nas primeiras visitas ao local da obra, foi constada a impossibilidade de se manter o eixo da barragem". Para piorar, a planilha orçamentária continha itens com elevado sobrepreço. "Os problemas identificados no projeto básico já tiveram como reflexo o atraso no cronograma de execução das obras", avaliou o TCU, em fiscalização concluída em abril de 2012. "A aprovação de projeto básico deficiente pelo Ministério da Integração Nacional (…) deu causa à presente irregularidade, na medida em que permitiu a transferência de recursos federais para a execução de um objeto com nível de precisão inadequado para caracterizar a obra, sem que houvesse certeza de sua viabilidade técnica e econômica."
O Ministério da Integração Nacional é comandado por Fernando Bezerra Coelho, do PSB - em janeiro de 2012, o Estado informou que Pernambuco, terra natal do ministro, concentrou 90% dos gastos da pasta destinados à prevenção de desastres naturais, em obras iniciadas em 2011, como as barragens.
Entrega. A placa da obra de Panelas II informa que a barragem ficará pronta em março de 2014, mas o ministério e a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco, em resposta à reportagem, prometeram entregá-la em maio - Gatos ficaria pronta em junho. "A gente sabia desde o início que eles não iam conseguir fazer as barragens nesse prazo de um ano. A presidente se empolgou com o governador", disse o secretário de Governo de Cupira, José Edvan da Silva. Além do atraso na obra, o agricultor José Cícero da Silva, de 48 anos, vizinho da futura barragem de Panelas II, se queixa do valor "constrangedor" da indenização paga pelo Estado - R$ 47 mil. Seu colega Gilson Luciano, de 39, afirma ter visto pouca movimentação na obra desde que Dilma e Campos puseram os pés em Cupira. "Atrasado é pouco, está bem atrasado. Isso aí é para 2020, visse?"
Tópicos: PAC, Dilma, Eduardo Campos, Cupira
Supremo determina a prisão de ex-advogado de Valério Dilma cita Mandela ao discursar em entrega de prêmio