CDS questiona autarquia sobre obras por concluir na Escola Básica Bairro do Restelo, em Lisboa
Sábado, 12 Setembro 2020 16:53
Numa pergunta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, os deputados do CDS Ana Rita Bessa e João Gonçalves Pereira querem saber qual a data prevista para a conclusão das obras na Escola Básica Bairro do Restelo, em Lisboa, e quando poderão os alunos ser transferidos para aquele estabelecimento de ensino.
Os deputados do CDS questionam ainda se os alunos vão continuar a ter aulas em contentores na Escola Secundária do Restelo até serem transferidos para a escola de origem, e se sim, se estão garantidas todas as medidas de segurança sanitária a alunos, professores e pessoal não docente.
A menos de uma semana do início do ano letivo, a Escola Básica Bairro do Restelo, em Lisboa, não tem condições para receber os alunos devido aos trabalhos de reabilitação em curso, e que já deveriam ter sido concluídos.
Os trabalhos começaram em abril de 2018, divididos por três fases, mas seis meses depois, os problemas eram já evidentes: "O atraso é de cinco meses", lê-se na ata de reunião entre a autarquia, a direção da escola e a associação de pais realizada a 13 de novembro desse ano.
A obra, ordenada pela câmara, ficou a cargo da Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental (SRU), uma empresa municipal que ganhou preponderância na execução de obras na cidade. Foi a SRU que lançou o concurso público e escolheu o empreiteiro.
A 22 de janeiro de 2019, a perspetiva era que a empreitada derrapasse seis meses. "Neste momento devia estar muito mais adiantada […]. Não se prevê que esteja concluída antes de janeiro de 2020. A primeira fase deverá ser concluída até ao final do ano letivo (junho de 2019)", diz a ata.
Três meses depois, em abril do ano passado, a SRU continuava a assegurar a conclusão da primeira fase em junho e da segunda em agosto, perante a desconfiança dos pais. Em julho, porém, chegou a confirmação: "Estima-se que a primeira fase termine daqui a um ano, resumindo temos mais dois anos de obra", diz a ata. Ou seja, julho de 2020.
O estabelecimento de ensino, situado na Praça de Goa, está em obras há quase dois anos e meio e as aulas têm decorrido em contentores na Escola Secundária do Restelo, mas os pais esperavam que no início deste ano letivo as crianças regressassem à escola de origem.
Porém, até agora, impera o silêncio, e não há qualquer resposta, o que leva os pais a afirmarem que uma das coias que mais os incomoda é a falta de comunicação.
Na semana passada, a associação de pais enviou uma carta à câmara e à SRU em que pedia "uma informação atualizada sobre o início do ano letivo" e queixando-se de nunca receber "qualquer resposta oficial" sobre "o andamento das obras e a sua data de conclusão".
Acresce que a associação está preocupada, caso as aulas se mantenham nos contentores - os alunos estiveram nos últimos anos em monoblocos, as condições não são as ideais e há problemas sempre que chove.