Cronograma de Obra: Como montar - Bremekamp
Cronograma de Obra: Como montar
Home / Dicas de obra / Cronograma de Obra: Como montar
Postado dia 12 de dezembro de 2019 at 18:30 por Bremenkamp Construcao
Dicas Incríveis de Como Montar um Cronograma de Obra
Se você chegou até aqui procurando alguma maneira de montar um cronograma de obra da forma correta e com eficiência, esse é o lugar certo.
Para profissionais de obras, construir um cronograma pode parecer uma tarefa complicada. Mas com as dicas que aprenderá hoje tenho certeza que você se sairá bem nessa etapa.
Elaborar o planejamento da obra é um passo essencial para prevenir problemas que podem surgir ao longo do caminho. E é aí que entra o cronograma! Ele basicamente permite gerenciar etapas para melhorar a eficiência da sua obra.
Vamos descobrir todo o passo a passo para montar esse cronograma do zero. Continue aqui com a gente para descobrir como!
Montando o cronograma de obra
O cronograma vai representar seu planejamento. Nele terão fases e datas de todas as atividades realizadas para a construção da obra.
O profissional responsável pela elaboração do cronograma de obra terá em mãos a tarefa de colocar no papel todo o processo da construção da obra com essas datas e fases de conclusão.
É uma tarefa trabalhosa. Por isso ele terá que fornecer detalhes do orçamento, registrar informações documentais e data de conclusão das tarefas.
Etapa 1 – Lista de atividades
Durante o empreendimento, cada passo tem que estar dentro do cronograma de obra através de uma lista de atividades. Essa lista inclui:
Quantidade de itens utilizados
Fazendo essa atividade, o profissional terá uma dimensão de todo material e os custos de mãos de obra.
E uma dica é organizar todos os custos através da construção de blocos para facilitar a execução da obra.
Etapa 2 – Datas no cronograma de obra
Seguindo a ordem cronológica, durante a obra é importante estabelecer uma data de início e fim para cada obra.
Assim como anotar também as próximas etapas de construção do empreendimento.
O profissional responsável terá que ter em mente qual a capacidade de produção e quantidade de profissionais para estabelecer o tempo ideal para concluir as etapas.
Em outras palavras, isso significa que será necessário calcular o tempo de duração de cada etapa da obra de acordo com os recursos disponíveis.
Existe um detalhe importante mas que pode passar despercebido. Por isso, se atente ao fato de que todo o projeto precisa estar de acordo com as especificações dos órgãos competentes para realizar a obra e evitar atrasos.
Portanto, essa atividade também deve estar dentro do seu cronograma de obra.
Etapa 3 – Atividades relacionadas
Em muitos casos, para melhorar a eficiência do projeto, duas ou mais atividades podem ser realizadas ao mesmo tempo. Contudo, essas atividades devem ser relacionadas.
Ou seja, são aquelas obras que tem capacidade de serem feitas ao mesmo tempo. E também aquelas que complementam umas às outras, que irão dar continuidade.
Por exemplo: Digamos que atualmente a obra está na etapa de levantar paredes. Assim, toda a parte elétrica e hidráulica entram como sucessores, então essa atividade depende da finalização da outra.
Etapa 4 – Executando o planejado
Toda obra está fadada a problemas imprevistos que fogem do controle. E por mais que todo o cronograma esteja perfeito, atrasos, problemas e contratempos podem surgir pelo caminho.
Por isso, é interessante colocar no papel todo e qualquer dificuldade que porventura possa ocorrer e atrasar o andamento da obra. Dessa forma, quanto mais você conseguir seguir o que foi planejado no cronograma de obra, menos tempo e gastos você terá.
Porém alguns ajustes e alterações podem ser feitos durante o processo. Isso vai acontecer quando o profissional responsável julgar ser melhor para o obra e puder corrigir erros.
Etapa 5 – Medindo os resultados do cronograma de obra
Por último mas não menos importante é hora de conferir os resultados de todo o processo. Assim vocês poderão olhar para os pontos nos quais erraram e acertaram.
Ao realizar essa análise, o profissional ganha experiência em conhecer a fundo todos os detalhes da obra. Com isso, consegue melhorar todo o seu processo de trabalho, sendo ainda mais eficiente em projetos futuros.
A montagem de um cronograma é imprescindível para a construção de um obra de qualidade com menos tempo e gastos.
Pode até parecer um tanto quanto trabalhoso. Mas acredite, a execução de um cronograma de obra vai evitar muitas dores de cabeça desnecessárias.
Agora que você conferiu as nossas dicas, ficou bem mais fácil executar um cronograma de obra, certo? E para facilitar mais fácil ainda, visite agora mesmo o site da Bremenkamp Material de Construção e conheça nossas opções!