No Por Dentro da Obra anterior, você acompanhou a aplicação dos revestimentos brutos internos e externos, e as divisórias com a tecnologia Drywall. Agora, o serviço estrutural foi totalmente concluído.
Estão em execução o revestimento de cerâmica, as instalações elétricas e hidráulicas, o piso aquecido e o revestimento interno nos últimos andares. A primeira etapa (do 17° ao 4° andar) da fachada dos fundos foi finalizada. Os elevadores estão em fase de instalação.
Na próxima etapa, além da continuidade dos serviços em execução, será executada a fachada dos fundos dos outros pavimentos.