- Financeiro é aquele que se refere ao desembolso necessário ao andamento da obra ao longo do tempo, referente ao pagamento dos serviços, materiais e outras despesas.
- Para a composição do cronograma físico-financeiro é indispensável o cálculo do orçamento da obra, de modo a se estabelecer o fluxo financeiro, de acordo com os prazos requeridos para a execução das etapas da obra, com os aportes de recursos disponíveis.
- É constituído normalmente por um diagrama de barra, onde são descritos todas as etapas da obra, em que período deve ser executado e o custo previsto de cada etapa.
- Estabelece-se em primeiro lugar, a parte física do cronograma, ou seja, o tempo necessário à execução dos serviços, tomando-se como base uma equipe de trabalho pré-determinada, tipo e quantidade de mão de obra.
- Então são distribuídos os custos totais dos serviços e, calculadas as previsões do faturamento mensal.
- Deve se apresentada em forma semanal, quinzenal, ou mensal, conforme determinação do corpo técnico, e critérios adotados.