Atividades serão noturnas, das 22h às 5h, e estão concentradas na altura do km 210,3 e km 211,3; trabalho deve durar 12 meses
Redação ND, Florianópolis 22/02/2021 às 19h23 - Atualizado Há 2 semanas
As obras de construção da terceira faixa norte da BR-101, entre Palhoça e São José, na Grande Florianópolis, que incluem a reforma e ampliação das pontes sobre os rios Passa Vinte e Maruim, iniciam nesta segunda-feira (22). O serviço será realizado sempre em período noturno, das 22h às 5h.
De acordo com a Arteris Litoral Sul, o prazo total da obra é de 12 meses, mas trechos já ampliados podem ser liberados ao longo de 2021.
Movimento na BR-101, na Grande Florianópolis, cenário comum aos usuários da região – Foto: Leo Munhoz/ND
Os trabalhos que iniciam nesta segunda se concentram primeiramente na construção de dois acessos, fundamentais para dar sequência às obras no trecho que inclui a ponte sobre o Rio Maruim, em Palhoça.
O serviço começa com a implantação do primeiro desvio. Nele, será construído um acesso de saída da rodovia para a via marginal, no km 211,3, e outro de ligação da via marginal para a rodovia, no km 210,3.
Esse primeiro desvio deve ser implantado em até 30 dias.
Ampliação das pontes
As obras de ampliação das pontes sobre os rios Maruim e Passa Vinte ocorrem de forma simultânea com a construção da terceira faixa.
Moradores de Penha e Piçarras aguardam reforma da ponte que liga as cidades
As duas pontes foram construídas há mais de 50 anos, em época anterior à duplicação da rodovia. Atualmente, elas não possuem largura compatível para implantação de uma faixa adicional. Por isso, elas serão reformadas.
O serviço deve elevar a capacidade total de peso suportado, e também ampliar a largura em aproximadamente três metros.
Durante a realização desses trabalhos, o trânsito na pista principal nas pontes irá operar com desvio parcial. Uma das faixas será liberada sobre a ponte, e a outra desviada pela marginal.
Para viabilizar o avanço das obras, com liberações antes do prazo final, a concessionária dividiu o trecho em três grandes segmentos.
Após a construção dos desvios, as prioridades seguem na seguinte ordem: do km 210 ao km 205 (Continente Park Shopping ao Trevo da Via Expressa), do km 216 ao km 210 (Trevo com a BR-282/Palhoça até o Continente Park Shopping) e entre o km 205 e o km 200,4 (Trevo da Via Expressa ao Hotel Golden).
Construção da terceira faixa da BR-101
Os trabalhos ao longo dos 12 meses envolvem:
Adequação estrutural do acostamento existente, com correções de geometria;
Correção e ampliação de 23 acessos de entrada e saída das marginais;
Aplicação de nova camada asfáltica;
Obras realizadas de forma simultânea para reforma e ampliação das pontes Maruim e Passa Vinte.
Destaca-se também a ampliação da faixa de acesso da rodovia para Via Expressa, na altura do km 205,4.
Neste segmento de acesso, após a conclusão da obra, serão três faixas de rolamento na rodovia e uma exclusiva para acesso a Florianópolis.
Para minimizar o impacto sobre o trânsito, os trabalhos com necessidade de interferência em faixas de rolamento da rodovia serão executados em período noturno, das 22h às 5h.
No total, cerca de uma centena de trabalhadores estarão mobilizados para realização desses trabalhos, que tem por objetivo ampliar a capacidade da rodovia, o que diminui o tempo total de viagem e amplia a segurança viária.