EVA - Introdução O que é EVA? - ppt video online carregar
PublicouAndré Dias Alterado mais de 4 anos atrás
Apresentação em tema: "EVA - Introdução O que é EVA?"— Transcrição da apresentação:
1 Análise do Valor Agregado Earned Value Analysis (EVA) Earned Value Management (EVM)
2 EVA - Introdução O que é EVA?
Uma medida objetiva de quanto do trabalho planejado foi alcançado até um dado momento. Um método padronizado utilizado para medir progresso, prever prazos e custos finais e fornecer variaç ões do projeto em relação ao que foi planejado. Uma ferramenta gerencial para avisar e identificar antecipadamente desvios no projeto. Baseado em três informações fundamentais: Planned Value (PV) Actual Cost (AC) Earned Value (EV)
3 EVA - Introdução Passos
Definir o escopo do projeto através da elaboração do WBS Planejar e Desenvolver um Cronograma para o projeto Estimar e orçar recursos necessários para o projeto Criar uma Baseline para o projeto Monitorar o desempenho do projeto contra a baseline Fazer previsões sobre o progresso e dos custos e prazos finais
4 Análise do Valor Agregado
O Planed Value – PV (Valor orçado - VO) é o valor total orçado para ser gasto em uma determinada atividade, pacote ou projeto, em um determinado ponto de verificação do projeto. Um determinado pacote de trabalho é a entrega de de um muro de uma casa de 90m2. Esta atividade tinha um valor orçado de R$ 4.500,00, ou seja, o valor que foi estimado como necessário para execução do muro, considerando-se todos recursos. Como a duração estimada para a construção do muro era de 3 semanas (30m2 por semana), considerou-se uma função linear de baseline de custo para esta atividade.
5 Análise do Valor Agregado
O Actual Cost - AC (Custo Real-CR) é o custo total incorrido em um determinado período de tempo. O AC é o custo real, aquele desembolsado pela empresa no período. No exemplo do muro, imagine que foram gastos efetivamente R$ 1.000,00 nesta atividade na primeira semana, o que aparentemente é bom, pois foi economizado R$ 500,00, uma vez que o previsto (PV) era R$ 1.500,00.
6 Análise do Valor Agregado
O Earned Value - EV (Valor Agregado- VA) é o montante orçado para o trabalho efetivamente realizado no período. Para determinar este valor é preciso conhecer qual foi a porcentagem do trabalho planejado para o período que foi de fato executada. Após fazer a apuração semanal dos custos do projeto, fez-se uma visita na obra, e para sua surpresa apenas 15m2 de muro tinham sido erguidos, ou seja, 50% do planejado, cujo valor é de R$ 750,00 (EV).
7 Análise do Valor Agregado
O que a primeira vista parecia ser um bom resultado, pois se esperava gastar R$1.500,00 (PV) na primeira semana, mas gastou-se apenas R$1.000,00 (AC). Contudo, de fato era um resultado insatisfatório, pois se gastou R$1.000,00 por um trabalho que vale R$ 750,00 (EV), que é equivalente a 50% do trabalho planejado para o período, ou seja, apenas 15m2 de muro feitos dos 30m2 planejados.
8 EVA – Indicadores de Custo
CV= EV – AC Em que: CV: variância de custo (Cost Variance); EV: Valor agregado (Earned Value) AC: Custo real (Actual Cost) CPI = EV/AC CPI: índice de desempenho de custo (Cost Performance Index)
9 EVA – Indicadores de Prazo
SV = EV – PV Em que: SV: variância de prazo (Schedule Variance); EV: Valor agregado (Earned Value) PV: Valor Orçado (Planed Value) SPI = EV/PV SPI: índice de desempenho de prazo (Schedule Performance Index)
10 EVA – Variância de Custo e Prazo
11 EVA – Desempenho de Custo e Prazo
12 EVA – Estimativas de Custo
ETC – Estimate to Complete: Quanto se espera gastar do momento atual até o final do projeto. EAC – Estimate at Completion: É o custo total que se espera incorrer ao término do projeto (baseado no desempenho até o momento ).
13 EVA – Estimativas de Custo
Quando assume-se que o restante do projeto a ser executado terá o mesmo desempenho financeiro obtido até o momento ETC = (BAC - EV)/CPI Em que: BAC: Orçamento até a conclusão, orçamento total previsto (Budget at Completion) Quando assume-se que o restante do projeto a ser executado terá o mesmo desempenho de prazo obtido até o momento ETC = (BAC - EV)/SPI Análise otimista segundo a qual o restante do projeto será executado conforme o plano original. Assume que um eventual desvio ocorrido foi pontual ETC = BAC – EV Estimativa pessimista, quando assume-se que o restante do projeto a ser executado terá o mesmo desemepnho financeiro e de prazo obtido até o momento ETC = (BAC - EV)/SPI*CPI
14 EVA – Estimativas de Custo
EAC=AC+ETC Em que: EAC: custo para conclusão do projeto (Estimate at completion) VAC = BAC – EAC VAC: variação para conclusão do projeto, diferença entre o orçamento total previsto e a estimativa na conclusão (Variance at completion) TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC) TCPI: índice de desempenho de custo futuro que deve ser produzido para recuperar o CPI realizado até o momento, de modo a projetar um índice de desemepnho de custos final igual a 1 (To Complete Performance Index)