conexaobombeiro.com.br - Obras que travam abertura do Presídio de Canoas no RS são retomadas.
Publicada em 02/03/17 às 12:57h - 723 visualizações
Segundo o governo do estado, Complexo Prisional está 99% concluído.
O que falta é a rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto.
Depois de um mês de espera, o governo do Rio Grande do Sul conseguiu solucionar o impasse que atrasava o início de uma das principais obras que ainda faltam para a conclusão do Complexo Prisional de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Na quarta-feira (1), teve início a instalação das redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Se as previsões se confirmarem, a penitenciária deve receber 200 presos em abril (veja na reportagem).
Segundo o governo do estado, o Presídio de Canoas está 99% concluído. O 1% que falta diz respeito justamente às redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto.
O governo passou meses tentando contratar uma empresa para fazer o serviço. Abriu licitação, mas ninguém se interessou.
Diante disso, o secretário de Segurança Cezar Schirmer apelou para a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A estatal usou o contrato de uma empresa prestadora de serviço em Canoas para fazer o trabalho.
Os operários estão abrindo as valas por onde vão passar os tubos de distribuição de água e de coleta de esgoto. A estimativa é que vão ser consumidos 100 mil litros de água por dia no local. O custo deverá ficar em torno de R$ 830 mil.
"Nós temos dois prazos. O primeiro é de 45 dias para a conclusão da primeira fase, que possibilitará a ocupação de 200 pessoas no presídio. E depois mais 45, 90, 100 dias, para ficar em condições na parte de esgotamento sanitário e de água tratada", explica o diretor de expansão da Corsan, Marcus Vinicius Caberlon.
Mas além da instalação da rede de abastecimento de água e de esgoto, outra obra é necessária para a abertura do Presídio de Canoas. É a pavimentação de uma estrada que dá acesso ao local.
O trabalho é responsabilidade da Prefeitura de Canoas, mas, nas concorrências anteriores, nenhuma empresa se interessou. O valor foi considerado muito abaixo do mercado: cerca de R$ 1,8 milhão. Agora, a administração estuda reajustar o valor em 25%.
Enquanto isso, o governo tem mandado criminosos capturados nas ruas para as carceragens das delegacias e para o Centro de Triagem (CT), em Porto Alegre, que, por enquanto, tem 10 presos.
Na semana que vem, o CT deverá receber mais detentos. O Exército está construindo beliches de concreto que no momento estão secando.
A obra em Canoas foi iniciada em julho de 2013 ao custo de quase R$ 18 milhões. Quando estiver pronto, o presídio terá 2,4 mil vagas. A casa prisional é apontada como uma das alternativas para diminuir a superlotação nas cadeias do estado.