Com obra parada, contrato para o Hospital do Trauma é prorrogado até 2014 - Capital - Campo Grande News
12/07/2013 11:59
Com obra parada, contrato para o Hospital do Trauma é prorrogado até 2014
Unidade começou a ser construída em 2010 (Foto: Cleber Gellio)
O contrato da obra do Hospital do Trauma, construído na rua 13 de Maio, ao lado da Santa Casa de Campo Grande, foi prorrogado mais uma vez. Agora, o prazo de execução termina em 26 de abril de 2014. A obra é executada pela Colleto Engenharia.
De acordo com o presidente da ABCG (Associação Beneficente de Campo Grande), Wilson Teslenco, a medida é para salvaguardar o contrato, na esperança de que nesta data, enfim, a obra apontada como solução para desafogar a Santa Casa esteja concluída. A previsão era que a construção, autorizada em 25 de junho de 2010, fosse entregue em 2012. Ao todo, o custo chegava a R$ 17 milhões.
Com R$ 3.013.740,56 no caixa, a obra não pode prosseguir desde maio por problemas técnico. "A obra caminhou por um ano e meio sem projeto", afirma. Conforme o presidente da ABCG, não há detalhes da parte hidráulica, elétrica, instalações de gás e de projeto contra incêndio. A expectativa é que o impasse se resolva nos próximos 45 dias.
A obra, que inicialmente seria uma maternidade, já recebeu R$ 9.506.85,79. Deste total, R$ 1.199.455,88 foram pagos para a Realce entre 2002 e 2004 e R$ 5.293.662,35 para a Coletto, de 2010 a maio de 2013.
A retomada acontecerá quando a ABCG conseguir responder porque a quantidade de serviços de medidos é incompatível com o projeto original e também explicar o porque dos itens de serviços feitos não estavam na tabela do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), aceita pela Caixa Econômica Federal e Ministério da Saúde.