Título do Slide Máximo de 2 linhas - PDF
Download "Título do Slide Máximo de 2 linhas"
Zaira Avelar Vilanova
1 Título do Slide 13ª Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos Gerenciamento de projetos na construção civil predial - uma proposta de modelo de gestão integrada GIULLIANO POLITO 19/09/2013
2 Título Introdução do Slide O aumento da competitividade no setor e o aumento da complexidade dos projetos em construção civil vêm exigindo das construtoras a adoção de melhores práticas de gestão.
3 Título Introdução do Slide Máximo O gerenciamento de 2 linhas de projeto tem como proposta estabelecer um processo estruturado e lógico para lidar com eventos que se caracterizam pela novidade, complexidade e dinâmica ambiental.
4 Título Introdução do Slide Os desafios, peculiaridades e especificidades dos projetos de construção civil predial tornam os frameworks atuais insuficientes para garantir o atingimentos dos objetivos propostos.
5 Título Introdução do Slide Máximo Principais de 2 características: linhas Dificuldade na definição e controle do escopo; Grande número de interdependências entre atividades; Necessidade de grande velocidade de resposta; Interfaces entre várias especialidades; Grande número de intervenientes.
6 Título Introdução do Slide Estas características tornam o ambiente desafiador para qualquer metodologia de gestão. O desafio é atingir as metas convivendo com essas incertezas.
7 Título Introdução do Slide O PMBOK, é inadequado e insuficiente às demandas dos projetos de construção civil. apresenta uma proposta genérica a única interface entre o planejamento e execução se refere à autorização de trabalho
8 Título Introdução do Slide Podemos dizer que o PMBOK se limita a indicar qual trabalho deve ser realizado e não como ele deve ser realizado. O planejamento e controle da produção é extremamente importante para a atividade de gerenciamento na construção civil
9 Título Metodologia Slide Pesquisa O presente trabalho pode ser considerado do tipo exploratório; Se restringe às etapas de projeto e construção; O desenvolvimento empírico ocorreu por meio de um estudo exploratório em empresa construtora através de experiências práticas;
10 Título Ciclo de do vida Slide Viabilidade Desenvolvimento Implantação Operação Estudo de Viabilidade Projeto Legal EP Préorçamento Pré- Executivo Projeto Executivo Projeto LO Construção Entrega Assistência Técnica Compra do terreno Bussiness Case Gerenciamento do Produto Planejamento Gerenciamento do Trabalho Cria Valor Adiciona Valor Entrega Valor Mantém Valor
11 Título Lean Construction do Slide Na década de 90 um novo referencial teórico foi desenvolvido para gestão de processos na construção civil com o objetivo de adaptar os conceitos do Lean Production às especificidades do setor.
12 Título Lean Construction do Slide Este movimento teve seu início marcado pela publicação do trabalho: Application of de new production philosophy in the construction industry, no proceedings of PMI Research Conference 2002 por Lauri Koskela.
13 Título Lean Construction do Slide A principal diferença entre a filosofia gerencial tradicional e o Lean Construction é conceitual.
14 Título Lean Construction do Slide O modelo dominante define produção como um conjunto de atividades de conversão que transformam insumos (materiais, informações, equipamentos, mão de obra) em produtos intermediários (alvenaria, revestimento, azulejo).
15 Título Lean Construction do Slide O modelo Lean Construction entende a produção como um fluxo de materiais constituído por atividades de transporte, espera, processamento e inspeção, sendo que as atividades de transporte, espera e inspeção não agregam valor ao produto final.
16 Título Visão de do processo Slide Procedimentos Contexto Responsável Entrada Movimentação Espera Processo Inspeção Saída PRODUTO Fornecedor Pessoas Equipamentos Materiais Informações Requisitos Partes Interessadas Cliente Colaboradores Sociedade Legislação Acionistas Fornecedores
17 Título Onze são do Slide os princípios que definem o Máximo conceito de Lean 2 linhas Construction 1. Redução das parcelas que não agregam valor; 2. Aumento do valor do produto através de uma consideração sistemática dos requisitos do cliente; 3. Redução da variabilidade; 4. Redução do tempo de ciclo; 5. Simplificação pela minimização do número de passos e partes; 6. Aumento da flexibilidade de saída; 7. Aumento da transparência; 8. Foco no controle de todo o processo; 9. Estabelecimento de melhoria contínua ao processo; 10. Balanceamento da melhoria dos fluxos com a melhoria das conversões; 11. Benchmarking.
18 Título Modelo do Proposto Slide
19 Título Modelo do Proposto Slide Diante dos desafios encontrados na gestão de empreendimentos de construção civil, entendemos não ser possível atuar somente sob uma perspectiva.
20 Título Modelo do Proposto Slide O modelo proposto busca integrar o gerenciamento do produto, o gerenciamento do projeto e o gerenciamento da produção.
21 Gerenciamento da Produção Título Modelo do Proposto Slide Gerenciamento do Produto Cubo de gestão Gerenciamento de Projetos
22 Título Cubo de do Gestão Slide Este modelo possibilita influenciar nas escolhas realizadas de forma a maximizar a geração de valor e atender aos requisitos, premissas e restrições identificadas durante este processo.
23 Título Cubo de do Gestão Slide Para que este modelo seja aplicado, o processo de planejamento do projeto e da produção deve iniciar logo após o início de desenvolvimento dos projetos, de forma que as demandas de cada um sejam identificadas a tempo de serem atendidas no menor custo e prazos possíveis.
24 Título Cubo de do Gestão Slide Quanto antes um requisito for identificado, mais simples, rápida e barato será seu atendimento.
25 Título Cubo de do Gestão Slide O grau de importância de cada uma das perspectivas e de suas respectivas áreas de conhecimento, bem como a importância relativa entre elas varia de empreendimento para empreendimento, em função de suas características.
26 Título Gerenciamento do Slide do Produto O gerenciamento do produto aborda as características técnicas do produto ou serviço, tais como: Construtibilidade; Escolha da tecnologia; Atendimento a padrões e requisitos; Necessidade de projetos executivos
27 Título Gerenciamento do Slide do Projeto O gerenciamento do projeto aborda o esforço para se obter o produto, através da áreas de conhecimento: Escopo Tempo Custo Qualidade RH Comunicação Riscos Aquisições Segurança Meio Ambiente Claim Financeiro
28 Título Gerenciamento do Slide do Projeto Escopo Comuni cações Qualidade RH Integração Aquisiç ões Tempo Riscos Custo
29 Título Gerenciamento do Slide do Projeto Áreas de Conhecimento Integração Escopo Tempo Custo Qualidade RH Comunicações Riscos Aquisições Segurança Meio Ambiente Claim Financeiro Iniciação Define e autoriza o projeto Grupos de Processos Planejame nto Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os objetivos Execução Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento Monitora mento e Controle Mede e monitora regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano do empreendimento, de forma que sejam tomadas ações corretivas Encerrame nto Formaliza a aceitação do produto e conduz o projeto a um final ordenado
30 Título do Slide
31 Título Gerenciamento do Slide da produção O gerenciamento da produção objetiva estabilizar o processo produtivo e eliminar atividades que não agregam valor. São exemplo de aplicação: Planejamento Logístico; Planejamento e controle da produção; Gestão de resíduos; Análise e gestão de fluxos de produção;
32 Título Cubo de do Gestão Slide Desenvolvimento Implantação Operação FEL 1 FEL 2 FEL 3 Engenharia detalhada Construção Start-up Operação
33 Título Níveis do de Slide gerenciamento
34 Título Níveis do de Slide gerenciamento O Sistema foi concebido com: Ondas sucessivas; Diferentes níveis de tomada de decisão; Diferenciados entre si por critérios como horizonte de planejamento, tipo de produto e natureza da decisão; A hierarquização possibilita o maior detalhamento dos planos à medida que as informações disponíveis aumentam;
35 Título Níveis do de Slide gerenciamento Os horizontes de planejamento costumam ser associados à natureza das decisões, ou seja, longo prazo estratégica; médio prazo táticas; curto prazo operacional;
36 Título Níveis do de Slide gerenciamento Ondas sucessivas É fundamental a sinergia entre os níveis hierárquicos da gestão; O objetivo é obter agilidade na percepção de desvios a fim de se reduzir os risco e aumentar a rapidez na tomada e implementação de ações, reduzindo os impactos nos objetivos do projeto (custo, prazo, qualidade).
37 Título Níveis do de Slide gerenciamento O importante é planejar e ser ágil para replanejar; O bom planejamento deve ser factível e flexível de forma a continuar refletindo a realidade da obra ao do longo do ciclo de vida do projeto.
38 Título Planejamento do Slide de Longo Prazo Nível Estratégico
39 Título Planejamento do Slide de Longo Prazo Conceitos É caracterizado pelo alto risco, grande incerteza, longa duração e pouco detalhamento;
40 Título Planejamento do Slide de Longo Prazo Objetivo Estabelecer os objetivos do empreendimento, bem como as estratégias de alto nível para atingi-los; Horizonte de planejamento Todo o empreendimento
41 Título Estratégia do Slide
42 Título Estratégia do Slide da produção Elaborar um plano de ataque consistente de forma a permitir a empresa a explorar a expertise da produção; Este plano contempla o melhor sequenciamento de atividades, sua interdependência, ciclos de produção (ritmo), de forma a eliminar possíveis interferências, entre outros;
43 Título Estratégia do Slide da produção A construtibilidade busca: racionalizar a execução simplificar a execução padronização simplificando as substituições de sistemas manutenabilidade, operação e uso da edificação.
44 Linha de Título do balanço Slide
45 Título Governança do Slide Definir a governança de um projeto é adotar uma estrutura e procedimentos eficazes de forma a garantir o alinhamento do projeto, o monitoramento e controle das ameaças e oportunidades, a autonomia necessária para a tomada de decisão em tempo hábil visando o atingimento dos objetivos do projeto.
46 Título Governança do Slide São itens fundamentais na definição: A hierarquia; Os princípios; Os processos; A comunicação; As responsabilidades ; Entre outros.
47 Título Escopo do Slide A gestão do escopo de um projeto pode parecer uma atividade simples, mas em empreendimentos de construção civil é um grande desafio e por vezes é a grande responsável pelo sucesso ou fracasso de um projeto. Uma boa definição do escopo é a gênese de um bom planejamento do projeto.
48 Título Escopo do Slide O alto grau de indefinição e incerteza no escopo leva à ocorrência de um grande número de mudanças no escopo, fato este que aumenta em muito o risco do projeto e a necessidade de implantação de uma área específica para o controle do escopo.
49 Título Escopo do Slide A utilização da engenharia simultânea exige maturidade da empresa, dos processos e dos profissionais envolvidos. A engenharia simultânea reforça a importância da abordagem do planejamento por ondas sucessivas, uma vez que o escopo vai sendo detalhado no decorrer do projeto.
50 MÉDIO PRAZO Título Médio do Prazo Slide Nível Tático
51 Título Médio do Prazo Slide Conceitos O principal foco do plano de médio prazo é o suprimento; Restrições são atividades ou recursos que impedem a execução de um serviço. Devem ter um responsável e prazo para ser removido;
52 Título Médio do Prazo Slide Outros objetivos: Estudar métodos detalhados para execução do trabalho; Decompor as atividades em lotes de produção. Estes lotes devem permear todo o processo de gestão, ou seja, planejamento, execução, monitoramento e controle. É a unidade básica da gestão da produção.
53 Título Médio do Prazo Slide Manter poucos lotes de produção simultâneos facilita o dimensionamento e redução da equipe de suporte; Gerar estoque de atividades sem restrição; Definir equilíbrio necessário entre carga de trabalho e capacidade produtiva de forma a atender os fluxos de trabalho estabelecidos; Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor ao processo produtivo.
54 09/10/ /10/ /10/ /10/ /09 30/09 15/09 30/09 15/09 30/09 15/09 30/09 15/09 30/09 10/10/ /10/ /10/ /11/11 24/10 24/10 09/10/ /10 24/10 07/11 15/11/ /11/ /11/ /10 24/10 24/10 Título PERT do Slide Uso de análise de rede PERT fortalece a etapa de planejamento uma vez que os cronogramas são frágeis em relação à precedência. SEGURO DE RISCO DE OBRA E-OFFICE LAUDO VIZINHANÇA ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO CONTRATAÇÃO ESTRUTURA PROJETO DE LOCAÇÃO EXECUÇÃO MARCOS DE CONCRETO CONTRATAÇÃO APOIO FUNDAÇÃO PROJETO DE FUNDAÇÃO CONTRATAÇÃO MANIPULADOR RETIRADA DA TERRA APR ESCAVAÇÃO TREINAMENTO DOS ENVOLVIDOS ESCAVAÇÃO GABARITO LOCAÇÃO CONFERÊNCIA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DOS TUBULÕES APR TUBULÃO TREINAMENTO DOS ENVOLVIDOS ESCAVAÇÃO DOS TUBULÕES LAUDO DE LIBERAÇÃO DE FUSTE ABERTURA DE BASE LAUDO DE LIBERAÇÃO DE BASE CONFERÊNCIA DE EXCENTRICIDADE TOPOGRAFIA PRIMITIVA CONTRATAÇÃO ACESSOS EXECUÇÃO ACESSOS ELABORAÇÃO DE COORD. POLAR POSICIONAR ARMAÇÃO LICENÇAS APR ARMAÇÃO DEMOLIÇÃO DE MURO EXECUÇÃO TAPUME EXECUÇÃO PASSEIO DE GRAMA CONFERÊNCIA DE LOCAÇÃO COMUNICADO DRT APR DE OBRA TREINAMENTO DOS ENVOLVIDOS CONTRATAÇÃO CONT. VEGETAL CONTENÇÃO VEGETAL APR FORMA TREINAMENTO DOS ENVOLVIDOS ARMAÇÃO DOS TBULÕES CONCRETAGEM TUBULÕES PCMSO PROJETO DE DRENAGEM CONTRATAÇÃO DRENAGEM EXECUÇÃO DA DRENAGEM APR CONCRETAGEM PROJETO DE BLOCOS ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS PCMAT MOBILIZAÇÃO CONTAINERS ARMAÇÃO DOS BLOCOS PROJETO INSTALAÇÃO LIGAÇÃO ELETRICIDADE ARRASAMENTO DO TUBULÃO LIGAÇÃO ÁGUA INSTALAÇÃO DOS CONTAINERS SESMT CONSTRUÇÃO CONCRETO MAGRO INCORPORAÇÃO LIGAÇÃO ESGOTO SUPRIMENTOS PROJETO EXECUÇÃO DE FORMA POSICIONAR ARMAÇÃO DO BLOCO CONCRETAGEM DOS BLOCOS
55 Título Eliminação do Slide restrições A análise das restrições deve ocorre nos três níveis de planejamento, uma vez que existem recursos com diferentes ciclos de aquisição (longo, médio e curto).
56 Título Médio do Prazo Slide Qualidade Escopo Prazo Custo Material Serviço Riscos Stakeholders Equipam. Sócioambiental Projeto Mão de obra Processos Segurança
57 CURTO PRAZO Título Curto Prazo do Slide Operacional
58 Título Curto Prazo do Slide Objetivo Reduzir a variabilidade na produção; Orientar diretamente a execução da obra; Alocar recursos disponíveis; Garantir fluxo contínuo; Horizonte de planejamento 15 dias
59 Título Curto Prazo do Slide Conceitos A atividades devem ser programadas de acordo com a realizadas de do canteiro; Constitui o último nível de tomada de decisão;
60 Título Curto Prazo do Slide Conceitos A maioria das causas de variabilidade no fluxo de produção é causada por gargalos logísticos, ou seja, falta de material, mão de obra, frente de serviço, projeto;
61 Título Curto Prazo do Slide Conceitos As reuniões de planejamento semanal fecham o ciclo de planejamento e controle através da avaliação das equipes de produção quanto ao cumprimento das metas no período anterior, e do planejamento do período seguinte.
62 Título Curto Prazo do Slide Conceitos É preciso analisar os motivos que impediram a aderência plena da produção ao planejamento, estabelecendo ciclos de aprendizagem nas programações posteriores;
63 Título Last planner do Slide Data impostas pelo plano de médio prazo Capacidade de execução das equipes Estado atual do empreendimento Programação Semanal Atividades complementares necessárias
64 Título Conclusões do Slide
65 Título Conclusões do Slide O método fortaleceu a habilidade de desenvolver novas soluções, de cumprir prazos, de criar no empreendimento maior flexibilidade e capacidade de resposta e de permitir encontrar o equilíbrio necessário entre ao planejamento antecipado e capacidade de adaptação necessária à programação das atividades no canteiro.
66 Título Conclusões do Slide O modelo proposto inova porque integra princípios de gestão de projetos, gestão do produto e gestão da produção, estabelecendo a aplicação conjunta de boas práticas, em que as várias partes são envolvidas e responsabilizadas.
67 Título Conclusões do Slide A adoção do modelo Last Planner criou maior estabilidade no fluxo da produção, permitindo que o planejamento fosse cada vez mais realista e cada vez mais próximo de um fluxo puxado.
68 Título Conclusões do Slide Um dos pontos forte do modelo proposto é o fato deste ser bastante moldável em termos de detalhes operacionais, permitindo o rápido ajuste aos imprevistos diários do canteiro de obra..
69 Título do Slide
Gerenciamento de Projetos na Construção Civil Predial
Gerenciamento de Projetos na Construção Civil Predial Uma proposta de modelo de gestão integrada Giulliano Polito Resumo O aumento da competitividade no setor e o aumento da complexidade dos projetos em
Gerenciamento de projetos na construção civil predial - uma proposta de modelo de gestão integrada GIULLIANO POLITO 19/09/2013
Gerenciamento de projetos na construção civil predial - uma proposta de modelo de gestão integrada GIULLIANO POLITO 19/09/2013 Introdução O aumento da competitividade no setor e o aumento da complexidade