Relatório aponta que VLT 'emperrou' por falha do Estado, afirma Wilson | RepórterMT
28.01.2017 | 12h30
ENTREVISTA / TREM ATRASADO
Relatório aponta que VLT 'emperrou' por falha do Estado, afirma Wilson
O secretário de Cidades disse que a KPG, contratada pelo Governo, apontou que 68% da 'culpa' seria do Estado e 32% do Consórcio VLT
O secretário de Cidades, Wilson Santos afirma que conseguirá concluir o VLT até o fim de 2018
O secretário de Cidades do Estado, Wilson Santos, confirmou ao , que o relatório da KPG, consultoria contratada, pelo Governo do Estado, em 2015, para analisar gastos com a obra do VLT e possíveis erros, apontando se seria viável continuar a construção, apontou que 68% das falhas seriam do Executivo e 32% do Consórcio VLT, responsável pela construção.
"Toda vez que o Consórcio antecipar um mês dois meses três meses ele vai ganhar um bônus de compensação. Nós queremos terminar essa obra ainda na gestão Pedro Taques", declarou Wilson.
O maior empecilho, do que não foi cumprido pelo Estado, são as desapropriações.
"De fato há dezenas de imóveis que não foram desapropriados", disse Wilson em entrevista.
O secretário afirma que o Governo vai conseguir resolver o imbróglio a tempo de concluir o modal, ainda na gestão do governador Pedro Taques (PSDB).
O Estado já gastou R$ 36 milhões com as desapropriações e deve pagar ainda R$ 25 milhões para poder ter liberadas as áreas necessárias para a continuidade da obra do VLT.
O projeto apresentado pelo secretário é de terminar as obras, em 24 meses, após a retomada, mas a atual gestão não tem mais esse espaço de tempo e nesta semana a judicialização da obra foi estendida por mais 45 dias, para que Governo e Consórcio entrem em acordo.
Para conseguir entregar ao menos um eixo do VLT até o fim de 2818, quando acaba a gestão de Pedro Taques, Wilson revelou que o Governo pretende oferecer gratificação financeira para que o Consórcio acelere as obras.
Inicialmente, o VLT estava orçado em R$ 1,47 bilhão, dos quais foram pagos R$ 1,066 bilhão até a obra ser paralisada, no final de 2014.
Após várias tentativas de negociação, o valor mais baixo pedido pelo Consórcio para a retomada foi de R$ 1,2 bilhão.
Ao , o secretário também falou sobre o cronograma de inauguração de 18 obras, que seriam preparatórias para a Copa do Mundo em 2014 e os gastos do Estado para finalizar as construções.
O secretário detalha as modificações no trânsito com a conclusão do Complexo do Tijucal e relata as ações previstas para retomar a obra do Balneário da Salgadeira, na MT-251, interditado há seis anos.