Expansão da Papuda está parada por demora em vistorias, aponta relatório
Página inicial Expansão da Papuda está parada por demora em vistorias, aponta relatório
Levantamento do Ministério da Justiça fala em 'inconsistências' verificadas pela Novacap. Houve divergência entre o que construtora declarou ter executado e o que governo apurou em seguida.
Por Gabriel Luiz e Vinícius de Souza, G1 DF
Obras paradas no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (Foto: Tiisa/Divulgação)
Prometida para o fim deste ano, a obra de expansão do Complexo Penitenciário da Papuda está paralisada devido à demora do governo do Distrito Federal em concluir as vistorias. As informações são do mais recente relatório do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) – ligado ao Ministério da Justiça.
Fechado em 3 de novembro, o relatório atribui o atraso a "inconsistências verificadas nas medições pela Novacap", órgão responsável pelas obras públicas do DF. Na prática, significa que houve divergência entre o que empresa responsável pelos trabalhos – a Tiisa – declarou ter executado e o que a Novacap apurou em seguida nas vistorias.
De acordo com o relatório do Depen, a obra está parada desde abril em 55,36%. No entanto, só em 25 de setembro o Ministério da Justiça passou a falar nas "inconsistências nas medições pela Novacap".
Em nota, a Tiisa informou que já entregou ao governo o relatório de contraposição ao apresentado pela Novacap. Segundo a empresa, foram cometidos "equívocos" nesta análise. "O consórcio acredita que as conclusões indevidas serão logo superadas, comprovando a legalidade da execução dos trabalhos."
O G1 questionou o governo para entender por que a construção está paralisada, saber quais foram as divergências encontradas e se existe prazo para a obra ser retomada. No entanto, o GDF afirmou apenas que "está analisando a situação técnico-jurídica da obra em questão".
Trecho do relatório do Depen sobre andamento de obras na Papuda (Foto: Reprodução)
O atraso é na construção de quatro centros de detenção provisória para detentos do semiaberto: CDP 1, CDP 2, CDP 3 e CDP 4. Pelo projeto, eles teriam capacidade para abrigar 3,2 mil internos. O governo federal repassou R$ 80 milhões para a construção. Já o GDF entrou com R$ 53,37 milhões, como contrapartida.
A ideia da construção é desafogar o sistema carcerário brasileiro. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Segurança Pública, são em torno de 16 mil presos e pouco mais de 7 mil vagas. Ou seja, a superlotação do DF é de 228%: 2,28 presos por vaga.
É maior do que a média nacional: o Brasil tem uma superlotação nas penitenciárias estaduais de 167%, ou seja 1,67 preso por vaga. Os dados mais recentes são de 2014.
Em junho, o G1 mostrou que a construtora tinha suspendido as obras e demitido 183 funcionários por falta de pagamento do GDF. Na época, a Secretaria de Justiça, responsável pela obra e pelo pagamento da empresa, afirmou que "os recursos estão disponíveis", mas só seriam liberados quando a empresa entregasse um relatório de fiscalização.
A pasta também tinha declarado que iria "adotar providências" para garantir a retomada dos trabalhos, e que poderá aplicar "sanções previstas em lei".
A vitória do consórcio Tiisa/CMT foi anunciada em junho de 2015. Com os atrasos, não há previsão para a retomada e nem para a conclusão dos trabalhos. O consórcio diz ter R$ 15 milhões a receber do governo do DF.
Líder da parceria, a Tiisa declarou ter dívidas de R$ 12 milhões com fornecedores, e chegou a procurar o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do DF para tentar negociar o pagamento das verbas rescisórias com os demitidos.
Secretário Arthur Bernardes e governador Rodrigo Rollemberg, em cerimônia no Buriti, em imagem de arquivo (Foto: Andre Borges/Agência Brasília)
A Tiisa diz que os pagamentos foram interrompidos por decisão política do secretário de Justiça Arthur Bernardes, empossado no fim de março e exonerado nesta sexta, e que a fiscalização já foi feita pela Caixa Econômica – o banco faz a auditoria porque é responsável pelo repasse das verbas federais. Questionada, a secretaria não comentou a acusação.
Pelo contrato, além das quatro unidades de celas, o consórcio também deve entregar dois módulos de recepção e revista, cinco guaritas, quatro reservatórios de água, 16 módulos de vivência e dois módulos de saúde.