MODELO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA Nº 04 BARREIRO TRINCHEIRA FAMILIAR - PDF
Download "MODELO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA Nº 04 BARREIRO TRINCHEIRA FAMILIAR"
Derek Alcântara Castro
1 MODELO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA Nº 04 BARREIRO TRINCHEIRA FAMILIAR 1
2 SUMÁRIO 1. OBJETIVOS ETAPAS DETALHAMENTO DA TECNOLOGIA Mobilização e seleção das famílias beneficiárias Encontros Locais e Territoriais/Regionais Mobilização de Comissões Municipais para a Seleção das Famílias Cadastramento de Famílias Capacitações Gestão da Água para a Produção de Alimentos (GAPA) Sistema Simplificado de Manejo de Água para a Produção (SISMA) Intercâmbio de Experiências Implementação do Barreiro Trincheira Processo Construtivo Implementação do Caráter Produtivo FINALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS APOIO OPERACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA ANEXO I ATIVIDADES QUE COMPÕEM A TECNOLOGIA SOCIAL ANEXO II - ILUSTRAÇÕES
3 1. OBJETIVOS O objetivo do projeto é proporcionar o acesso à água para a produção agroalimentar a famílias de baixa renda e residentes na zona rural, por meio da instalação de barreiro trincheira familiar, associada a capacitações técnicas e formação para a gestão da água. Com isso, espera-se que as famílias beneficiadas possam melhorar suas condições de vida, facilitando o acesso à água para a produção de alimentos, contribuindo para a garantia da segurança alimentar e nutricional das mesmas. 2. ETAPAS A metodologia de implementação dessa tecnologia segue basicamente três etapas: I. Mobilização, seleção e cadastramento das famílias; II. III. IV. Capacitações de beneficiários sobre o manejo da água na perspectiva da produção agroalimentar, incluindo intercâmbios de experiências; Implementação dos barreiros trincheira; Implementação do caráter produtivo. 3. DETALHAMENTO DA TECNOLOGIA 3.1. Mobilização e seleção das famílias beneficiárias Diz respeito ao processo de escolha das comunidades e mobilização das famílias que serão contempladas com os barreiros trincheira. O processo é deflagrado pela entidade executora e deve contar com a participação de instituições representativas da localidade, tais como integrantes de conselhos locais e lideranças comunitárias ENCONTROS LOCAIS E TERRITORIAIS/REGIONAIS É parte do processo de mobilização social a realização de encontros locais e territoriais/regionais. Tais encontros constituem ciclos de atividades/processos onde as famílias de agricultores, entidades da sociedade civil, gestores e executores do Programa planejam, monitoram e avaliam continuamente as ações a serem desenvolvidas. Nesse sentido, tais encontros devem contar com a participação de membros de instituições representativas em âmbito local, em momentos nos quais o projeto será apresentado, constituindo espaço de interação e diálogo entre os envolvidos no projeto MOBILIZAÇÃO DE COMISSÕES MUNICIPAIS PARA A SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS A identificação inicial dos potenciais beneficiários deverá ser realizada a partir de reunião com comissão constituída por instituições representativas locais, momento no qual são 3
4 apresentados o Programa e os critérios de seleção, tendo como base o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). A entidade executora deverá apresentar o projeto a lideranças locais em reunião de até dois dias, visando conferir maior legitimidade e transparência à execução do Programa em nível local. O público alvo potencial são as famílias com renda de até meio salário mínimo per capita residentes na zona rural do município e sem acesso à água potável; deverão ser utilizados os seguintes critérios de priorização para atendimento, nessa ordem: famílias em situação de extrema pobreza, famílias com perfil Bolsa Família, famílias chefiadas por mulheres, famílias com maior número de crianças de 0 a 6 anos, famílias com maior número de crianças em idade escolar; famílias com pessoas portadoras de necessidades especiais; famílias chefiadas por idosos (neste caso admite-se renda bruta familiar de até três salários mínimos) CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS Após identificados os potenciais beneficiários, deverá ser realizada reunião coletiva ou visita individual, momento no qual as famílias serão apresentadas ao Programa e orientadas quanto a participação em cada uma das etapas. Através da sensibilização e mobilização, as famílias têm conhecimento do Programa, desde Parceiros envolvidos, critérios de seleção, metodologia de trabalho e funcionamento. Durante a reunião/visita, técnico da entidade executora deverá convidar o beneficiário para a capacitação em gestão da água para o consumo humano e, por fim, coletará as informações em formulário específico para o cadastro no SIG Cisternas. Custos financiados No processo de mobilização social, serão custeadas despesas para a realização de até dois encontros, sendo um em nível local, de um dia e com até 50 participantes, e outro em nível territorial/regional, de até dois dias e com até 50 participantes, de uma reunião com instituições representativas locais constituídas em comissão para a seleção das famílias, e de reuniões/visitas aos beneficiários, visando o seu cadastramento. Para o desenvolvimento dessas atividades, serão custeadas despesas associadas à alimentação (lanche, almoço ou outro tipo) dos participantes dos encontros e das reuniões, deslocamento, hospedagem, além de material de consumo a ser utilizado durante os encontros e reuniões/visitas de mobilização. A quantidade de encontros e reuniões está diretamente associada com o total de tecnologias a serem implementadas pela entidade executora. Dessa forma, na composição do custo unitário da tecnologia está vinculado um encontro local para cada meta de até 100 barreiros, de um encontro territorial/regional para cada meta de até 200 barreiros, de uma reunião 4
5 de mobilização de comissão municipal para a seleção das famílias para cada meta de até 200 barreiros e de reuniões/visitas para o cadastramento de todos os beneficiários Capacitações As capacitações das famílias beneficiadas devem ser norteadas por uma educação apropriada em todos os níveis, tendo como objetivos: a) possibilitar às famílias a ter uma compreensão adequada do clima do semiárido, ajudando-as a entender sobre as potencialidades e limitações da região, e do seu meio ambiente mais próximo; b) difundir os pressupostos de convivência com o semiárido; c) detalhar todos os aspectos do barreiro trincheira; d) capacitar a família para a exploração adequada do caráter produtivo considerando suas opções em relação aos alimentos a serem produzidos. Neste contexto, deverão ser realizadas pelo menos as seguintes capacitações para as famílias beneficiárias: a) Gestão da água para produção de alimentos; b) Sistemas simplificados de manejo da água, incluindo capítulos relativos às atividades produtivas bem como o manejo e manutenção do barreiro trincheira GESTÃO DA ÁGUA PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (GAPA) A capacitação de beneficiários é parte essencial para a sustentabilidade do projeto. A experiência vem demonstrando que somente com o envolvimento das famílias, e a devida conscientização e orientação, é possível garantir a adequada utilização da tecnologia e a maximização dos benefícios dela decorrentes. O processo de mobilização e conscientização para a convivência com o semiárido e para a manutenção e utilização adequada da tecnologia deve obrigatoriamente estar inserido na realidade econômica e cultural das famílias. Cada oficina de capacitação de beneficiários em gestão da água para a produção de alimentos envolverá um grupo de no máximo 30 beneficiários, num processo que deve durar no mínimo 24 horas, dividida em três dias de capacitação. Essa capacitação é um momento onde os representantes de cada família beneficiada refletem junto com seus pares da comunidade, as estratégias de manuseio e gestão das aguadas disponíveis em seus sistemas de produção, para além das construídas pelo projeto. Como a chegada de uma nova aguada não consegue satisfazer as várias necessidades de água nos subsistemas de produção das famílias, estas são convidadas a refletir sobre os vários usos e interfaces na utilização e gerenciamento das aguadas disponíveis. 5
6 Esta capacitação deve ser realizada antes do início da construção do barreiro trincheira e deve ter pelo menos o seguinte conteúdo programático: I. Introdução a. apresentação entidade executora, do projeto e do MDS; b. abordagem sobre cidadania/segurança alimentar/agroecologia/meio ambiente; c. pressupostos de convivência com o semiárido; II. Manejo da água a. caminho das águas identificação das aguadas da comunidade e seus usos; b. compreensão do conceito de tecnologias sociais e apropriadas de coleta e reservação de águas pluviais e de produção na perspectiva da convivência com o semiárido; III. O barreiro trincheira familiar; a. recomendações quanto à escolha do local para construção; b. descrição da tecnologia (o que é; como funciona e para que serve); c. opções de produção da família em função do volume de água reservada; d. reflexão sobre a compatibilidade das opções; e. registro das opções de produção de cada família. IV. Prática de campo - a turma deve ser dividida em grupos a. Grupos são levados para uma visita organizada a uma propriedade, de preferência equipada com tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos; b. Na escolha dessa propriedade deve ser levada em consideração a disposição da família em compartilhar suas experiências com os capacitandos, bem como ter as tecnologias bem cuidadas e uma boa utilização do caráter produtivo; c. os instrutores devem orientar os pontos focais a serem observados pelos capacitandos; d. de volta à sala de aula, cada grupo desenha o mapa da propriedade visitada, locando as aguadas, instalações, plantações, etc.; e. usando o mapa, cada grupo apresenta suas reflexões a partir da realidade da família visitada. 6
7 O processo de capacitação também deverá levar em consideração a organização prévia das comunidades com estruturação de grupos de trabalho, no âmbito de cada comunidade, para acompanhamento e controle das construções das unidades familiares. O instrutor das capacitações deverá ter um perfil condizente com a proposta do projeto, envolvendo habilidades pedagógicas adequadas, perfil voltado à educação popular e identificação com a população. O material didático usado durante as capacitações também deverão usar linguagem simples, dando preferência ao uso de ilustrações/figuras que mostrem as atitudes corretas, para que assim todos tenham acesso e entendimento do conteúdo exposto. A título de comprovação da realização das oficinas de capacitação, deverá ser gerada, para cada dia de oficina, lista de presença com a assinatura ou digital dos beneficiários ou pessoa que venha a representa-lo, contendo o nome do instrutor, o local de realização, o nome completo do beneficiário com CPF e a identificação da comunidade do beneficiário SISTEMA SIMPLIFICADO DE MANEJO DE ÁGUA PARA A PRODUÇÃO (SISMA) Esse módulo deve ser ministrado depois do término da construção da tecnologia e antes da implementação do componente produtivo do projeto. Cada oficina de capacitação de beneficiários em sistema simplificado de manejo de água para a produção de alimentos envolverá um grupo de no máximo 30 beneficiários, num processo que deve durar no mínimo 24 horas, dividida em três dias de capacitação. No conteúdo desse módulo devem ser trabalhadas técnicas simples que possibilitam às famílias o uso racional da água do barreiro trincheira, além de serem disponibilizados os materiais previstos no projeto apropriados para irrigação bem como os destinados à criação de pequenos animais, a partir de escolha realizada pela própria família. Esta capacitação deve ter pelo menos o seguinte conteúdo programático: I. Sobre o caráter produtivo a. agroecologia e produção orgânica; b. planejamento da produção integrada: horta/pomar/roçado/pequenos animais/apicultura, considerando o volume de água disponível; c. uso das tabelas de consumo de água pelas diferentes atividades agropecuárias; d. tecnologias sociais de produção canteiros econômicos, canteiros elevados, cobertura seca, sombreamento; e. sementes tradicionais/paixão; f. prática de irrigação simplificada/uso do kit de irrigação oferecido pelo projeto; g. conservação do solo; h. adubos orgânicos e compostagem; i. defensivos naturais; 7
8 j. manejo de pequenos animais; k. produção e estocagem de alimentos para animais. II. Manejo e manutenção da tecnologia a. usos da água armazenada e controle de desperdício; b. cuidados e limpeza do barreiro trincheira; c. manutenção e pequenos reparos; INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS Os intercâmbios são momentos em que agricultores e agricultoras têm oportunidade de conhecer experiências desenvolvidas por outras famílias de agricultores em estratégias de convivência com o semiárido e outras técnicas produtivas inovadoras. Estes intercâmbios favorecem dinâmicas geradoras de processos de interações das agricultoras e dos agricultores de comunidades entre si num mesmo município, bem como destes com agricultoras e agricultores de outros municípios e regiões. A troca horizontal de conhecimentos possibilita o resgate e valorização das agricultoras e dos agricultores como inovadores técnicos e sociais e, portanto, detentores de conhecimentos e experiências, que, compartilhados, estimulam e motivam as famílias a melhorar seus sistemas produtivos. Considerando os efeitos multiplicadores dessa metodologia, cada beneficiário deverá participar de pelo menos um intercâmbio, municipal ou intermunicipal. Cada intercâmbio de experiências envolverá um grupo de no máximo 20 beneficiários, em dois dias de visita, de forma que todos os participantes tenham oportunidade de trocar idéias entre si e com a família anfitriã. Custos financiados No processo de capacitação, serão custeadas despesas para a realização de capacitações em gestão da água para a produção de alimentos, em sistema simplificado de manejo de água para a produção e de intercâmbios de experiência para todos os beneficiários. Para a realização dessas capacitações e intercâmbios, serão custeadas despesas associadas à alimentação (lanche, almoço ou outro tipo), deslocamento dos participantes, hospedagem, no caso de intercâmbio de experiências, além do material a ser utilizado nas oficinas e intercâmbios e o pagamento de instrutor. A título de comprovação da realização das oficinas de capacitação e dos intercâmbios, deverá ser gerada, para cada dia, lista de presença com a assinatura ou digital dos participantes, contendo o nome do instrutor/facilitador, o local de realização, o nome completo do participante, 8
9 o CPF do participante e a identificação da comunidade do beneficiário, devendo as capacitações e os intercâmbios também ser registrados no SIG Cisternas Implementação do Barreiro Trincheira A construção do barreiro trincheira no domicílio do beneficiário deverá ser iniciada apenas após a confirmação da participação do mesmo ou de pessoa que venha a representá-lo na capacitação em gestão da água para a produção de alimentos PROCESSO CONSTRUTIVO Os barreiros trincheira são reservatórios escavados no subsolo, com paredes verticais estreitos e profundos. O barreiro trincheira de referência deve ser capaz de armazenar pelo menos 500 m³ de água, e deve possuir entre 3 e 5 metros de profundidade, de forma a reduzir a evaporação e manter a água acumulada por mais tempo. Tal tecnologia além de democratizar o acesso à água, ampliar a malha hídrica difusa e ajudar na garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias, tem grande potencial para assegurar água e permitir uma maior produção de forragem para os animais. No processo construtivo, o ideal é que seja utilizada uma escavadeira hidráulica, uma vez que o retroescavadeira comum tem maior dificuldade para alcançar o início da camada rochosa, exigindo mais tempo para a execução do serviço. A escavadeira hidráulica possui força e resistência necessárias para retirar a camada do solo denominada de piçarra, que possui consistência quebradiça, é úmida e impermeável. I. Escolha do Local A instalação dos barreiros-trincheira é mais indicada para regiões de subsolo cristalino. Tal tecnologia não deve ser instalada em regiões de subsolo de sedimentos como calcário e arenito, pois a água acumulada em reservatórios superficiais aos poucos se infiltra e reduz significativamente a quantidade de água armazenada em pouco tempo. O barreiro trincheira também deve ser instalado em local de declive suave, quase imperceptível, não devendo ser instalado no leito de enxurrada ou em afluentes de riachos/córregos, uma vez que poderão ser levados sedimentos para dentro do barreiro que, ao longo do tempo, contribuirão para diminuir sua capacidade de armazenamento ou poderá desbarrancar suas paredes. Além disso, o barreiro também não deve ser instalado em terreno de forte declive, uma vez que também seria rapidamente aterrado. É importante ainda evitar que o terreno tenha material solto, areia, terras remexidas, aradas na área de captação. O terreno para a construção do barreiro trincheira deve ser próximo da área produtiva da família, de preferência onde se criam os animais ou onde se encontra o roçado. É importante 9
10 também que seja um terreno por onde, no período de chuva, exista uma passagem de água. O melhor lugar para a construção de um barreiro trincheiro é em um terreno plano, mas por onde dê para a água escorrer, permitindo que o barreiro encha com maior facilidade. II. Sondagem (figura 1) A escolha do local onde será construído o barreiro trincheira deve ser realizada de forma cuidadosa. É importante partir da observação do que as famílias fazem da região, principalmente os que escavaram poços e cacimbas para obter informações sobre as camadas de solo, sua profundidade e o comportamento dos vazamentos e sua impermeabilidade. Além disso, é importante destacar que antes de iniciar a escavação é necessário realizar a sondagem do local. Para isso, é necessário escavar no mínimo três buracos, em linha reta, ao longo da possível vala, para se saber a profundidade do solo, a localização do cristalino/impermeável, através de valas com a profundidade pretendida do barreiro trincheira. Caso a sondagem não encontre camadas de areia e ao chegar a 4 ou 5 metros de profundidade, encontre a camada impermeável ou a rocha, o local pode ser considerado adequado para a escavação do barreiro trincheira. III. Escavação Após a limpeza do local escolhido, é necessário demarcar com estacas de madeira a área a ser escavada. O contorno pode ser marcado com cal, areia branca ou mesmo riscado com a enxada. Na parte superficial, de solo, a parede deve ser chanfrada, num ângulo de 30 a 45 graus. Quanto mais arenoso o solo, maior deve ser a inclinação do ângulo, de forma a evitar o desmoronamento. Na porção rochosa, as paredes devem ser as mais verticais possíveis. Deve-se observar durante o processo de escavação, a ocorrência de água na vala, uma vez que, caso exista, o risco de desmoronamento é maior. É importante também não deixar árvores a menos de 10 metros da parede do barreiro, para evitar problemas com a raiz. Inicialmente a escavadeira hidráulica deve escavar e depositar o material retirado nos lados da valeta que se forma. Em seguida, a máquina deve entrar na valeta formada, escavando até alcançar a profundidade determinada pela sondagem. É recomendado que o barreiro tenha no mínimo 4 metros de profundidade para oferecer melhores resultados. Por fim, a máquina sobe no material depositado dos dois lados do barreiro trincheira, o afasta para mais longe, para não cair de volta ou ser levado pelas chuvas para dentro da escavação. Importante destacar que esta operação só é possível ser realizada com segurança com máquinas equipadas de esteiras. O barreiro trincheira de referência é marcado com 16 metros de comprimento, 5 metros de profundidade e 5 metros de altura. A partir de então, se marca a rampa com 8 metros de comprimento e 5 metros de largura, iniciando com 5 metros de profundidade até alcançar o nível 10
11 do solo. Podem ser feitas adaptações de acordo com as condições encontradas no local, modificando ligeiramente a profundidade, o comprimento total, o comprimento e a inclinação da rampa, conforme demonstrado na figura abaixo. Dependendo do tipo de solo, o barreiro poderá ser mais profundo, diminuindo seu comprimento. No entanto, é importante garantir que ele tenha sempre capacidade para armazenar no mínimo 500 m³ ou 500 mil litros de água. Amontoar o material retirado distante do barreiro possui ainda outra finalidade importante, que é reduzir a velocidade do vento por cima da superfície da água, e, por consequência, as perdas por evaporação. IV. Finalização Após concluída a escavação do barreiro, é importante que a área seja cercada, para evitar que pessoas ou animais sofram acidentes graves. Depois da escavação terminada resta no fundo do barreiro uma camada de 10 a 15 cm de material solto que a máquina não consegue retirar. Se a camada for de 20 cm de altura, por exemplo, significa que o barreiro teria litros a menos de capacidade de armazenamento. É preciso também observar a área de captação do barreiro. Nem sempre é possível escolher o local ideal, num declive leve, onde a água se concentra naturalmente em direção ao barreiro. Nesse sentido, talvez seja necessário escavar valetas rasas, de pouco declive, em forma de V que convergem em direção à boca do barreiro. As valetas não precisam ter mais de 20 cm de profundidade e o declive não mais de um centímetro em cada dois metros. O comprimento das valetas, a cada lado do barreiro pode ter 100 metros. Se o solo for arenoso, é melhor aumentar o comprimento. É difícil estabelecer uma regra, pois cada caso é um caso diferente. Pode ser também que depois da primeira chuva seja necessário encurtar a valeta de captação, ou deixa-la menos inclinada, para reduzir a velocidade da água, que carreia entulho para o barreiro. É importante destacar que, todos os anos, é preciso limpar essas valetas para facilitar o escoamento e a entrada da água no barreiro. A tabela abaixo apresenta as especificações dos serviços/materiais necessários para a construção dos barreiros-trincheira e que subsidiam a definição dos custos unitários. 11
12 V. Especificação dos itens do processo construtivo SINAPI Especificação Quant. Unid. Escavadeira Hidráulica sobre Esteira 146 a 169hp Cap. 2m Tipo Komatsu Pc 300- Serie C Ou Equiv (Inclui 18 H Manutenção/Operação) --- Placa de Identificação 1 Unid Remuneração de agricultores para a limpeza do barreiro 4 Diária --- Alimentação da mão de obra 4 Diária 3.4. Implementação do Caráter Produtivo Para que a tecnologia atenda as expectativas de aumento da capacidade produtiva, integrando-se ao sistema familiar de produção de alimentos, é importante que esta infraestrutura esteja associada a elementos que permitam potencializar desde a produção de frutas e hortaliças à criação de pequenos animais, como aves, caprinos e ovinos. Nesse sentido, o caráter produtivo é composto por um conjunto de insumos, ferramentas e infraestrutura de apoio produtivo, que deve ajustar-se a diversidade das famílias agricultoras, de modo que a vocação produtiva da família seja valorizada e potencializada. Nesta perspectiva, o projeto prevê a aquisição de insumos, ferramentas e infraestrutura, dentro do limite de R$ 1.000,00, podendo ser composto, de acordo com necessidade produtiva familiar, a partir dos seguintes elementos ilustrativos: sementes de hortaliças, mudas de frutíferas, sementes de plantas nativas, ovinos e caprinos, aves e suínos, considerados insumos; carro de mão, regador, equipamentos para manejo de apiários, enxadas, pás, enxadecos, picaretas e facão, considerados como ferramentas; Como material de infraestrutura poderão ser apoiados canteiros - lona plástica, tijolo, telha, galinheiros - tela, sombrite, comedouro, bebedouro, ração -, currais - arame farpado e/ou recozido, madeira -, além de sistemas de Irrigação - cano pvc, aspersor, mangueira -, dentro do limite financeiro disponibilizado. Deve-se assegurar, contudo, que a definição de cada família por um conjunto de elementos indutores do processo produtivo, será precedida de acompanhamento técnico, durante o processo de implantação das tecnologias, resultando na assinatura de um termo de recebimento específico para o caráter produtivo, com definição dos insumos, ferramentas e infraestrutura que serão utilizados. É importante destacar também que não deverá ser realizado repasse direto de recursos financeiros para as famílias, sendo que os elementos do caráter produtivo deverão ser adquiridos dentro do processo normal de compras e repassados para as famílias. Estes procedimentos serão importantes para evitar que as famílias adquiram outros bens ou contratem serviços não previstos no planejamento inicial. 12
13 4. FINALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS Após construídos os barreiros-trincheira, os técnicos de campo das entidades executoras deverão consolidar as informações da famílias beneficiadas em Termo de Recebimento, no qual deverá constar o nome e CPF do beneficiário, o número da tecnologia e suas coordenadas geográficas, a data de início e de fim da construção do barreiro, o nome e assinatura do responsável pelas informações colhidas, além da assinatura do beneficiário. Além disso, os técnicos de campo deverão realizar um registro fotográfico do terreno antes da construção do barreiro e, após a construção, outro registro fotográfico incluindo o beneficiário junto à tecnologia em tomada que apresente a placa com o nº da tecnologia, anexando-as foto no Termo de Recebimento. A placa de identificação deverá seguir modelo padrão disponibilizado pelo MDS em seu site oficial. Finalizados esses procedimentos, o Termo de Recebimento deverá ser inserido no SIG Cisternas, para fins de prestação de contas física junto ao MDS. 5. APOIO OPERACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA Para a implantação do projeto em âmbito local ou regional, é fundamental a formação de uma equipe técnica específica, de meios logísticos adequados e de uma estrutura administrativa que seja capaz de acompanhar toda a mobilização social, as capacitações e o processo construtivo, além de gerenciar os processos de aquisições e prestação de contas. Tal estrutura, e os custos inerentes a ela, compõem os custos com a operacionalização das atividades associadas à implantação da tecnologia. De uma forma geral, a esses custos operacionais estão associados três subitens principais: o custeio com a equipe técnica, com despesas administrativas e com meios logísticos, considerados necessários para a implantação das tecnologias. 13
14 ANEXO I ATIVIDADES QUE COMPÕEM A TECNOLOGIA SOCIAL Atividades Meta 1. Implementação da Tecnologia Componente Mobilização, seleção e Cadastramento de Famílias Encontro Local 1 encontro para cada 100 barreiros Encontro Territorial/Regional 1 encontro para cada 200 barreiros Mobilização de Comissão Municipal 1 reunião para cada 200 barreiros Cadastramento das famílias Todos os beneficiários 1.2. Capacitações Gestão da Água para a Produção de Alimentos Todos os beneficiários (1 participante por família) Sistema Simplificado de Água para a Produção Todos os beneficiários (1 participante por família) Intercâmbios de Experiências Todos os beneficiários (1 participante por família) 1.3. Implementação da tecnologia social Barreiro Trincheira Familiar Todos os beneficiários 2. Implementação da Tecnologia Componente Caráter Produtivo Todos os beneficiários * Todas as atividades dispostas no quadro acima deverão ter sua realização comprovada por meio de registro no SIG Cisternas. 14
15 ANEXO II - ILUSTRAÇÕES 15
16 Figura 1 Sondagem do terreno Figura 2 Marcação da área a ser escavada 16
17 Figura 3 Escavação Figura 4 Finalização 17
1 - O surgimento do Barreiro Trincheira
Harald Schistek i Fotos: arquivo IRPAA 1 - O surgimento do Barreiro Trincheira A ideia do Barreiro Trincheiro é antiga. São os caxios, reservatórios escavados no subsolo, com paredes verticais estreitos
Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma administração para determinado exercício. Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao privado. E uma Projeção de gastos feito e planejado para determinado