Sejam bem vindos à discussão sobre "Por que os cronogramas Atrasam". Caso não tenha lido os sete primeiros artigos, no final desta postagem tem o link para eles. Na primeira sessão abordei a falta de habilidade técnica do Gerente de projetos e sua equipe na elaboração do cronograma. No total foram 07 artigos. A partir de hoje, iremos explorar o lado esquerdo do nosso mapa mental, com uma série de artigos que irão abordar a "Não utilização do cronograma como ferramenta de aná
Sejam bem vindos à discussão sobre "Por que os cronogramas Atrasam". Caso não tenha lido os seis primeiros artigos, no final desta postagem tem o link para eles. Neste artigo irei abordar o assunto: "Falta de linha de base" O assunto linha de base é muito rico. O PMBOK lista a existência de três linhas de base: escopo, prazo e custo. Porém, nesta parte do tema iremos abordar a linha de base do cronograma. Vamos lá? Segundo o PMBOK, quinta edição, linha de base do cronograma
Estamos vivendo a era das dicas. Todo mundo tem dicas sobre algo. E quase sempre são 7, pois 7 é o número da perfeição. Você clicou aqui, curioso pra saber quais serão as minhas 7 dicas pra você talvez dominar o mundo, viajar pela Europa sem dinheiro, aprender a falar fluente o inglês em 7 meses, ou então aprender a criar suas próprias 7 dicas e ficar milionário, assim como eu. Até por que, no final vou te vender algo que você não precisa. Então vamos lá? Papel e caneta na mã
Sejam bem vindos à discussão sobre "Por que os cronogramas Atrasam". Caso não tenha lido os cinco primeiros artigos, no final desta postagem tem o link para eles. Neste artigo irei abordar o assunto: "Atividades com grandes durações" Vamos lá? Assim como o escopo deve ser decomposto em partes menores, dando origem a Estrutura Analítica de Projeto (EAP), os pacotes de trabalho devem ser detalhados em atividades. Estas serão a menor porção do escopo, nas quais serão alocados r
Sejam bem vindos à discussão sobre "Por que os cronogramas Atrasam". Caso não tenha lido os quatro primeiros artigos, no final desta postagem tem o link para eles. Neste artigo irei abordar o assunto: "Caminho crítico errado ou mal gerenciado" Vamos lá? A definição de caminho crítico é a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto, que determina a menor duração possível. Com esta definição, podemos inferir o grau de importância do assunto, pois
Sejam bem vindos à discussão sobre "Por que os cronogramas Atrasam". Caso não tenha lido os três primeiros artigos, no final desta postagem tem o link para eles. Retratando um pouco sobre a estrutura dos artigos, irei abordar 06 artigos sobre erros técnicos na elaboração do cronograma, para depois passar ao próximo tema do nosso mapa mental (exibido no primeiro artigo). Neste artigo irei abordar sobre três assuntos: "Uso de lags muito grandes, "Uso de restrições" e "Uso de l
Seja bem vindo à discussão sobre "Por que os cronogramas furam". Caso não tenha lido os dois primeiros artigos, no final desta postagem tem o link para eles. Apenas para relembrar sobre o que falamos no anterior, listei uma série de problemas técnicos que os planejadores cometem ao elaborar o cronograma do projeto e abordei sobre o - Uso demasiado de relacionamento tipo II (Início - Início) ou TT (término – Término). Neste artigo irei abordar sobre "Quebra de lógica no crono
Este é o primeiro artigo de uma série que retratarão sobre o porque dos cronogramas furarem. Vamos nesta conversa ?? Quem nunca se deparou com um cronograma com um destes problemas listados na figura acima ? Sinceramente, como pode um gerente de projetos dormir com a consciência tranquila, sabendo que seu sua principal ferramenta de planejamento e controle do prazo do projeto é uma furada ? Prefiro levar para o outro lado da moeda e pensar que é falta de conhecimento por part
James Carville, um dos principais estrategistas de Bill Clinton na eleição presidencial dos EUA em 1992, criou a mensagem "É a economia, estúpido!", como um dos lemas fundamentais para a bem sucedida campanha de Clinton. Hoje, venho parafraseando esta frase e fazendo um trocadilho com o cronograma, ferramenta de planejamento e controle do prazo em um projeto. Neste mapa mental, listei as principais causas de atraso no cronograma de obra, por meio de minhas visões e estudos si