Resultados alcançados com a Ferramenta Channel em implementação de sucesso da Gerência de Projetos no nível G de maturidade do MR-MPS - PDF Free Download
Download "Resultados alcançados com a Ferramenta Channel em implementação de sucesso da Gerência de Projetos no nível G de maturidade do MR-MPS"
Lara Caminha Stachinski
1 Resultados alcançados com a Ferramenta Channel em implementação de sucesso da Gerência de Projetos no nível G de maturidade do MR-MPS Mauricio Fiorese 1, Alessandra Zoucas 2 e Marcello Thiry 2 1 JExperts Tecnologia Ltda R. Patrício Farias 131/402 Itacorubi Cep: Florianópolis SC Brasil 2 (II-MPS.BR) Incremental Tecnologia em Informática Ltda. R. Delminda Silveira 740/1002 Agronômica Cep: Florianópolis SC Brasil {zoucas, Abstract. This paper presents the evaluation of Channel to support the implementation of the Project Management Process (GPR) at the G level of MPS MR: The softwarre was used on the JExperts Technology initial evaluation and met the 19 expected results of the level G and 10 attributes of the process. Resumo. Este artigo apresenta a avaliação da aderência da ferramenta Channel como apoio na implementação do Processo de Gerência de Projetos (GPR) no nível G de maturidade do MR-MPS versão A ferramenta foi adotada com sucesso para apoiar o planejamento e acompanhamento dos projetos selecionados para a avaliação oficial da empresa JExperts Tecnologia e atendeu aos 19 resultados esperados de GPR no nível G e aos seus 10 atributos do processo. 1. Introdução As empresas de desenvolvimento de software brasileiras (MCTI, 2011), são na maioria micro e pequena empresa MPEs. Tipicamente as MPEs enfrentam dificuldades para entregar seus produtos dentro do cronograma e dos custos estimados (CEZARINO, 2006). Estas características podem impactar diretamente em baixa qualidade do produto que é entregue e estas empresas podem buscar a implementação de ações de melhoria dos processos de desenvolvimento de software como uma estratégia para favorecer na qualidade dos serviços prestados por elas. Neste contexto, os modelos de referência de maturidade de processos de desenvolvimento de software, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, como o CMMI (SEI, 2010)e o MPS.BR (SOFTEX, 2011) trazem a Gerência de Projetos como um dos primeiros processos que as organizações devem implementar durante as iniciativas de melhoria de processos de software. Esta priorização demostra que a execução de um bom gerenciamento de projeto de software é um requisito básico para as empresas amadurecerem seus processos e para que as mesmas entreguem seus produtos com a qualidade esperada e dentro do prazo e do orçamento planejado.
2 A Gerência de Projetos é definida pelo PMI como a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos (PMI, 2008). Portanto, a Gerência de Projetos não é uma atividade trivial e demanda conhecimentos e habilidades em relação aos fatores como, por exemplo, os citados pelo PMI. Neste sentido, a adoção de ferramentas apropriadas para a efetiva Gerência de Projetos pode auxiliar o gerente de projetos na execução de suas atribuições. Existe uma grande quantidade de ferramentas de gerenciamento de projeto no mercado, algumas alinhadas a um ou mais modelos de referência de processos e outras não. Este trabalho apresenta o Channel que é uma ferramenta de Gerência de Projetos que foi desenvolvida com o objetivo de reunir, em um único software as mais importantes práticas de gestão da atualidade: BSC Balanced Scorecard, Gestão de Operações baseadas em processos de negócio, Gerência de Projetos e Portfolio alinhado à guias, modelos e normas definem as boas práticas que são executadas por gerentes de projetos que conduzem seus projetos com sucesso, como por exemplo o PMBOK (PMI, 2008), CMMI-DEV (SEI, 2010) e MPS.BR (SOFTEX, 2011). Além disso, este artigo visa apresentar a avaliação da aderência das funcionalidades desta ferramenta às práticas do processo GPR do modelo MR-MPS (SOFTEX, 2011) que foi realizada pela empresa JExperts Tecnologia com o apoio da instituição implementadora (II-MPS) Incremental Tecnologia durante as consultorias de implementação do nível G do modelo MR-MPS. Neste período, novas funcionalidades foram desenvolvidas e oportunidades de melhoria identificadas visando dar maior suporte aos resultados esperados. A ferramenta foi usada na avaliação oficial da empresa JExperts e a forma como ela apoiou a avaliação de sucesso é relatada neste artigo. Neste sentido, o artigo é organizado em três seções, além desta introdução. A seção 2 apresenta as principais funcionalidades, formas de licenciamento e modos de acesso à ferramenta. A seção 3 descreve como os resultados esperados podem ser atingidos com o uso da ferramenta e as oportunidades de melhoria. Por último a seção 4 apresenta as considerações finais. 2. Plataforma Channel A plataforma Channel 1 é uma solução de software voltada para a gestão estratégica e gerenciamento de portfólios, programas e projetos. A solução aplica boas práticas reconhecidas pelo mercado, tais como Balanced Scorecard, Gerenciamento de Projetos, Workflow, Gestão de Indicadores e Gestão de Portfolios, promovendo o alcance dos resultados estratégicos com a integração nativa entre projetos, operações e planejamento estratégico. Seu grande diferencial está em reunir todos os elementos em uma única cadeia de processos e informações, sob a mesma base de dados, com total interoperabilidade. Entre as principais funcionalidades, destaca-se: 1
3 Balanced Scorecard e Mapas Estratégicos: garante a adequada aplicação das diretrizes estratégicas desdobradas no dia a dia do negócio, e permite acompanhar os principais indicadores e iniciativas vinculados à estratégia; Gestão de Portfolios e Carteiras de Empreendimentos: permite a seleção, priorização, balanceamento, planejamento e execução de projetos com base nos Standards do PMI para Portfolios; Apoia o processo de planejamento e controle com ferramentas completas, colaborativas e amigáveis, aderentes às modernas práticas disponíveis no mercado (PMBOK, SCRUM, GPD); Gestão de Operações e Demandas: permite o gerenciamento de rotinas e fluxos de trabalho com ênfase na colaboração e fluxo de informações, apoiando o tratamento das demandas, e promovendo a eficiência operacional; O Channel é executado totalmente em ambiente web. Pode ser implantado na infraestrutura do cliente ou pode ser disponibilizado on cloud, contratado como um serviço. O sistema pode ser licenciado em caráter definitivo ou como assinatura mensal (software as a service). O licenciamento é realizado por acesso concorrente. Esta modalidade de licenciamento possibilita que um número ilimitado de usuários tenha acesso ao sistema, com restrição apenas do número de conexões simultâneas. Desta forma, o volume de licenças adquirido permitirá que um universo maior de usuários possa utilizar o software. 3. Channel como apoio à Gerência de Projetos (GPR) Esta seção apresenta a avaliação da aderência da Plataforma Channel aos 19 resultados esperados pela Gerência de Projetos do nível G GPR 1: O escopo do trabalho para o projeto é definido Para assegurar que o escopo do projeto foi definido, utilizou-se as seguintes funcionalidades da ferramenta Channel: estrutura analítica do projeto (EAP) gráfica e analítica, plano do projeto e cronograma. A figura 1 apresenta a EAP gráfica. Figura 1 EAP Gráfica
4 3.2. GPR 2, GPR 4 e GPR 5: As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados; O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas; O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos Para apoiar o dimensionamento das tarefas e dos produtos de trabalho, o Channel permite a classificação destes itens de acordo com uma ontologia pré-definida. Dessa ontologia foi derivado o tamanho médio de cada requisito. Uma vez que o requisito está classificado, é possível extrair dados históricos estatísticos como média e desvio padrão do esforço previsto e realizado de cada item. Estes dados são utilizados em uma planilha de apoio, onde o esforço de cada requisito é estimado e confrontado com o histórico. Em relação ao custo, o mesmo é calculado com base no esforço e nos custos materiais e operacionais envolvidos em cada atividade. O Channel mantém o histórico dos esforços e custos através do armazenamento de n linhas de base, e apresenta estas informações na forma de relatórios, tais como o Previsto x Real e a Curva S do projeto. 3.3 GPR 3: O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos A ferramenta permite o mapeamento de ciclo de vida de projeto e no cronograma é possível mapear as principais relações de dependências (II, TT, TI e IT) GPR 6: Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados A ferramenta permite o planejamento, identificação, análise qualitativa, priorização, respostas aos riscos e monitoramento dos riscos do projeto. Quando um risco ocorre, o mesmo é transformado em um problema (issue) do tipo risco materializado. Para resolução deste problema são criadas ações que são acompanhadas até a solução do problema GPR 7 e GPR 8: Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo; Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados O Channel possui uma funcionalidade para cadastro de papéis e atribuições onde é possível documentar os diferentes papéis da equipe do projeto e suas atribuições. A ferramenta possui também um módulo de formulários dinâmicos, onde o usuário final pode construir qualquer plano complementar ao projeto. Observa-se que uma melhoria para o Channel estar totalmente alinhado com este resultado do MPS.BR seria definir um módulo de gerenciamento de competências e busca de usuários por competências na alocação das atividades.
5 3.6. GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança O plano de dados do projeto foi realizado em uma planilha de apoio e armazenado no módulo de gestão de documentos do Channel. Este módulo, que possui controle de versão e controle de acesso, é utilizado para armazenar também os artefatos do projeto, constantes no plano de dados GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos A funcionalidade de geração automática de plano do projeto do Channel integra todos os planos do projeto em um único plano. Além disso, sempre que uma nova linha de base é gerada, uma versão do plano do projeto é congelada e pode ser usada como referência para consulta posterior GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados O software apresenta diversos relatórios de gerenciamento do projeto, tais como: análise de valor agregado, previsto x realizado, curva S, etc., permitindo que a viabilidade do projeto seja avaliada a cada momento. A evidência da realização da análise de viabilidade pode ser feita através de um formulário dinâmico criado para este fim. A figura 2 apresenta a ferramenta de construção de formulários dinâmicos, que possibilita a adequação da ferramenta a qualquer plano específico da empresa. Figura 2 Ferramenta de construção de formulários dinâmicos
6 3.9. GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido Para contemplar este resultado, pode-se utilizar a ferramenta de geração automática do Plano do Projeto. Após a sua revisão, o comprometimento é registrado em atas (geradas pelos formulários dinâmicos) as quais ficam anexas à atividade específica no cronograma de atividades do projeto GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado O Channel apresenta diversos relatórios e gráficos para auxiliar o gerente no monitoramento do projeto, com destaque para: gráfico de gantt, relatórios previsto x real e relatório de status do projeto. Através desses relatórios é possível monitorar o planejado, no realizado e a variação entre ambos GPR 14, GPR 15, GPR 16 e GPR 17. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado; Os riscos são monitorados em relação ao planejado; O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido; Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento O principal recurso para monitoramento de recursos, riscos, comunicação e revisões é o status report. Outra ferramenta muito útil é o registro e acompanhamento de problemas (issues), os quais podem ser do tipo não conformidade, problema ou risco materializado GPR 18 e GPR19. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas;ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão A ferramenta de registro de problemas do Channel é a mais utilizada para contemplar o GPR18 e GPR19. Através dela, os problemas são registrados e as ações corretivas necessárias para a correção do problema são definidas. Existe ainda a possibilidade de escalar o problema para níveis hierárquicos superiores. 7. Conclusões Este trabalho apresentou a ferramenta Channel como uma alternativa para a implementação do processo GPR do modelo de referência MR-MPS. Foram identificadas oportunidades de melhoria nos resultados GPR7 e GPR8, mas o atendimento integral já pode ser realizado com o apoio de uma planilha. Os resultados esperados de GPR no nível G de maturidade são alcançados sem esforço adicional, já que um dos objetivos da ferramenta é auxiliar a equipe no dia a dia do projeto. A evolução da aderência do Channel para as oportunidades de melhorias identificadas já está em andamento com a implementação das oportunidades de melhoria identificadas e também com a participação de outras empresas interessadas no uso da ferramenta.
7 Pretende-se, em curto e médio prazo, implementar funcionalidades no Channel que atendam a outras áreas de processo do MR-MPS, como Garantia da Qualidade do Processo e avaliar a aderência da ferramenta a esta área de processo e à Gestão de Portfólio de Projetos do nível F do MR-MPS, entre outros. Neste sentido, atualmente a JExperts está se preparando para iniciar a implantação do nível F do MR-MPS e, com isto, novas melhorias para a ferramenta serão identificadas e poderão ser incorporadas aumentando sua capacidade para apoiar implementações de sucesso do MR-MPS. Referências CEZARINO, Luciana O.; Campomar, M. C. Micro e pequenas empresas: características estruturais e gerenciais. Revista FAFIBE On Line, Faculdades Integradas - FAFIBE, Ano II, número 2. ISSN Bebedouro, SP, MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Evolução da Qualidade de Software no Brasil de baseada nas pesquisas e projetos do PBQP Software, Acessado em Agosto de Disponível em Project Management Institute (2008) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 4a ed., Newton Square: PMI Publications. SEI - Software Engineering Institute (2010) CMMI for Development, Version 1.3, Pittsburgh, PA. Acessado em Fevereiro de Disponível em < SOFTEX (2011) "MPS.BR Guia Geral", Acessado em Fevereiro de Disponível em