Planejamento: Estimar os recursos das atividades - Cronograma | Projetos e TI
8 de junho de 2012 Coimbra, PMPProjetoTempocronogramaEstimar os recursos das atividadesProcessos PMBOK4
Seguindo o nosso Índice do nosso GUIA PMBOK®1, verificaremos como Estimar os recursos das atividades dentro dos processos de planejamento de cronograma.
Estimar os recursos das atividades é o processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.
Estimar os recursos das atividades é estreitamente coordenado junto com o processo estimar custos.
Uma equipe de um projeto de construção precisará estar familiarizada com as legislações de construção locais. Geralmente, tal conhecimento está facilmente disponível em fornecedores locais. Contudo, se o serviço de mão de obra local carece de experiência em técnicas de construção incomuns ou especializadas, o custo adicional de um consultor pode ser a maneira mais efetiva de assegurar o conhecimento das legislações de construção locais.
Uma equipe de planejamento automotivo precisará estar familiarizada com as mais recentes técnicas de montagem automatizada. O conhecimento necessário pode ser obtido através da contratação de um consultor, do envio de um projetista a um seminário de robótica, ou da inclusão de alguém da produção como um membro da equipe do projeto.
3. Dados publicados para auxílio de estimativas
← Planejamento: Sequenciar as atividades – Cronograma Planejamento: Estimar as durações das atividades – Cronograma →