Reformas de pontos ônibus estão sem prazo de conclusão | Gazeta Digital
Cidades Domingo, 10 de Fevereiro de 2019, 08h42 | - A | + A
IPIRANGA E MARIA TAQUARA 10.02.2019 | 08h42
Reformas de pontos ônibus estão sem prazo de conclusão
Com a inauguração prevista para o mês passado, a reforma do ponto de ônibus da Praça Ipiranga, localizada no centro de Cuiabá, entre as avenidas 13 de Junho, Prainha e Generoso Ponce, continua sem conclusão.
A obra dura mais de um ano e a entrega estava prevista para o mês de janeiro. O projeto prevê um terminal climatizado.
O projeto de climatização é de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá, por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Serviço Urbano e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
De acordo com o diretor de Transporte, Nicolau Budib, a entrega da estação da Praça Ipiranga foi adiada para o mês de março devido se tratar de um espaço tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Conforme ele, a obra depende de uma série de avaliações criteriosas do órgão."A cada pedido de correção no projeto, há uma mudança no prazo de entrega, garantindo a preservação do patrimônio", afirmou Nicolau.
Além do prazo estourado da Estação da Praça Ipiranga, a prefeitura não cumpriu com a entrega da reforma do ponto de ônibus da praça Maria Taquara, que também está localizada no Centro de Cuiabá. O prazo era 10 de janeiro. A obra sem conclusão completa neste mês de fevereiro um ano e 3 meses.
Mas, segundo o como diretor de Transporte, a base que abrigará as parada, será entregue neste mês. Ele informou que houve um erro de projeto."A prefeitura determinou que os contêineres chegassem para dar maior conforto à população, houve o entendimento de que não faria sentido manter a praça da forma como estava. Portanto, começamos também a reforma do espaço. Esse fator também contribuiu para o atraso, assim como as fortes chuvas registradas nos últimos meses. É preciso considerar ainda a inclinação da área e necessidade de adequação para que os pontos possam acompanhar o elevador dos ônibus", esclareceu o diretor de transporte.
A revitalização tem como objetivo transformar o ponto de ônibus em uma estação climatizada semelhante ao que foi entregue na Praça Alencastro. Porém, com a obra inacabada quem tem sido penalizado são os 28 mil usuários de transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande que trafegam pela região diariamente.