Construção Elétrica Residencial | Eletricista 24 Horas - Proeel
By proeel 08/03/2019 Category: Uncategorized
5 estágios da construção elétrica residencial
Cada processo de construção está direta ou indiretamente relacionado ao outro, portanto, ter um pouco de conhecimento sobre cada um deles é imperativo, mesmo se você se especializar em apenas um.
Fases da Construção Elétrica
Do ponto de vista do contratante, a construção de uma casa pode ser dividida em duas fases principais: úmida e seca. A fase úmida refere-se à fase inicial quando a casa está desprotegida da umidade causada por forças externas, como a chuva, enquanto a fase seca é a fase em que a maioria dos trabalhos elétricos é realizada, pois o interior está protegido da chuva e da neve.
Por outro lado, do ponto de vista de um eletricista, as duas principais fases da construção incluem a fase um – o desbaste e a fase dois – o acabamento. Esta divisão é baseada no estágio de acabamento em que as paredes estão.
Aqui está um guia passo-a-passo sobre como o trabalho elétrico é realizado durante a construção de uma casa:
Etapa 1 – Eletroduto Elétrico e Subterrâneo Temporário
Como há muitas máquinas que operam com eletricidade e não há conexão de eletricidade no canteiro de obras, um poste elétrico temporário é instalado durante esse estágio.
Um gerador também pode ser usado em seu lugar, e antes que o piso seja finalizado com concreto, os conduítes elétricos são instalados, especialmente se a planta baixa incluir receptáculos. Este é o único passo que ocorre na fase molhada e normalmente pode ser concluído em poucas horas.
Estágio 2 – The Rough-in
Este estágio vem uma vez que todos os pisos, janelas, portas, etc. foram instalados, mas a folha de rocha ainda é deixada para ser instalada. Ele é centrado principalmente na fiação do circuito entre a caixa elétrica e os prisioneiros de parede fazendo furos onde necessário.
Exaustores e latas também podem ser acondicionados e fixados, e como a cobertura é instalada durante esse estágio, se você tiver luzes no intradorso nos planos, aqui é quando você as coloca. Em seguida, todas as ligações relacionadas ao sistema de entretenimento, sistema de segurança, etc. também são instaladas, o que pode levar alguns dias para pequenas casas de até alguns meses para as maiores.
Etapa 3 – Necessidades Mais Temporárias
Esta fase abrange muitos pequenos detalhes, desde que a rocha da folha foi colocada e não há grandes mudanças na fiação elétrica que podem ocorrer agora. Recipientes são adicionados temporariamente em locais como a garagem para permitir a entrada e saída conveniente da casa.
Sistemas de controle de temperatura são instalados além de algumas luzes e interruptores. Espera-se que estes sejam danificados por lama de rocha e tinta, por isso são instalados apenas temporariamente. Este estágio normalmente pode ser concluído em um dia.
Estágio 4 – O acabamento
No estágio final, todas as placas de comutação, ventiladores, luzes, receptáculos , sistemas de HVAC e itens elétricos externos são instalados. Este estágio é tecnicamente o último, já que todos os aparelhos elétricos são afixados onde serão necessários e estão prontos para uso. Esse processo pode levar alguns dias para pequenas casas e entre algumas semanas e alguns meses para residências maiores.
Etapa 5 – Modificações e Garantia
Este estágio pode ser tratado como o estágio de teste, onde tudo é verificado para ver se a fiação foi feita corretamente ou não. Portanto, se um ventilador foi mal conectado ou uma luz não funciona, ele pode ser consertado mesmo depois que o proprietário se move.
Dentro do período de garantia, o comprador também pode solicitar algumas adições ou alterações na fiação elétrica, como a instalação de um novo circuito para uma banheira de hidromassagem externa ou dimmers em vez de interruptores. Nesta fase, você terá que marcar uma consulta com os donos da casa, porque a casa está agora ocupada / entregue e precisará ser desbloqueada para acesso.
Para cada um dos cinco estágios discutidos acima, é melhor trabalhar sob a supervisão de profissionais licenciados . Embora o processo pareça simplificado a cada estágio de avanço, torna-se mais difícil lidar corretamente.
Não vale a pena arriscar a segurança de sua tripulação ou dos donos da casa, trabalhando com eletricistas inexperientes, sem licença ou equipes de construção elétrica.