São José: Arco da Inovação deveria estar em 99%, mas chega a 32,52% em 12 meses
Nos primeiros 12 meses de construção do Arco da Inovação, como é chamada a ponte estaiada que está sendo erguida na região oeste de São José dos Campos, a obra avançou 32,52%. O número está na última medição oficial feita pela construtora Queiroz Galvão, responsável pela obra.
O acumulado representa o que foi feito entre 2 de julho do ano passado e 2 de julho desse ano.
Inicialmente, o trabalho tinha previsão de ser concluído em 14 meses. Posteriormente, o prazo foi prorrogado até 30 de dezembro desse ano.
De acordo com o cronograma, a obra já deveria ter consumido mais de R$ 48,3 milhões (acima de 99%) do total de R$ 48,5 milhões que deverá custar, mas até o décimo segundo mês foram executados serviços que somam R$ 15,779 milhões.
Aposta do governo Felicio Ramuth (PSDB) para desafogar o trânsito na região do Colinas Shopping, a obra financiada com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) chegou a ficar suspensa por 11 dias em fevereiro, por decisão judicial. A prefeitura alega que, além da paralisação judicial, outros fatores, como chuvas e liberação de áreas pertencentes a concessionárias, atrasaram o cronograma.
Em junho, o Ministério Público chegou a solicitar que a obra fosse suspensa novamente, enquanto não é realizada uma perícia que irá avaliar a capacidade funcional da ponte - o MP e a Defensoria Pública contestam a efetividade do projeto. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça, em caráter liminar. O mérito ainda não foi analisado pela 7ª Câmara do Direito Público da corte paulista.
Questionado pela reportagem nessa terça-feira (06/08), o governo Felicio alegou possuir uma medição mais atual da obra, feita no dia 2 de agosto, que apontaria que o percentual de execução já teria chegado a 38,22%, com serviços que somariam R$ 18,545 milhões nos primeiros 13 meses. Segundo os números citados pela prefeitura, entre agosto e dezembro teriam que ser executados os 61,78% restantes. Mesmo assim, a gestão tucana afirmou que o cronograma está mantido. No mês passado, tanto o prefeito quanto o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, também haviam afirmado que a obra será entregue até o dia 30 de dezembro.