Empreitadas comparticipadas prosseguem a bom ritmo no Concelho | CM Carregal do Sal
Empreitadas comparticipadas prosseguem a bom ritmo no Concelho
São cinco as empreitadas submetidas, aprovadas e já em execução, em Carregal do Sal, no âmbito de programas/medidas de apoio/incentivo governamentais.
Assim, no âmbito do Portugal 2020:
- Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais do Concelho de Carregal do Sal - Subsistema de Currelos. A empreitada, com um valor de investimento de €3.020.023,42, está a ser executada pelo Consórcio Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos L.da e Linhares & Vidal L.da. Até ao momento estão realizados cerca de 15% dos trabalhos;
- Reabilitação dos Bairros Sociais - Eficiência Energética - Bairro Pombal. A empreitada foi adjudicada à Construtora Nogueirense L.da, pelo montante de €149.748,54. Estão executados 25% dos trabalhos;
- Requalificação da Área Envolvente do Mercado Municipal. A empresa adjudicatária – Irmãos Almeida Cabral, Lda. realizou cerca de 90% dos trabalhos cujo total de investimento é de €332.372,26.
No âmbito do Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais:
- Requalificação do Estádio Nossa Senhora das Febres. Os trabalhos decorrem a cargo da Edibest – Engenharia e Construção L.da que já realizou cerca de 32% dos trabalhos. O custo total do investimento é de €352.600,00.
No âmbito do Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção e Modernização de CRO:
- Canil – Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Concelho de Carregal do Sal. A empreitada, a cargo da Edibest – Engenharia e Construção L.da, está na fase final de execução (faltam apenas 2%), tem um valor de €165.573,25.