Projeto para Desenvolvimento de Sistema - ppt carregar
PublicouLuísa Vieyra Alterado mais de 7 anos atrás
Apresentação em tema: "Projeto para Desenvolvimento de Sistema"— Transcrição da apresentação:
1 Projeto para Desenvolvimento de Sistema
Sistema de controle e recebimento e divulgação de oportunidades aos alunos da Faculdade de Informática.
Título: Automatização de oportunidades para sistema acadêmico Gerente do Projeto : Vinicius Lemos Cooperador: Marlon Lopes Duração do projeto: 4 meses Parcerias: PUC-RS
3 Sumário Executivo do Projeto
O projeto Automatização de Vagas para Sistema Acadêmico tem como objetivo adicionar uma funcionalidade no sistema acadêmico utilizado pela PUCRS, sendo que a funcionalidade irá automatizar o processo de divulgação e consulta de vagas, para assim, tornar este processo mais ágil. A abordagem utilizada será a de top-down e serão feitos testes sobre a ferramenta desenvolvida para garantir sua total funcionalidade, já que a integração da mesma com o sistema atual da faculdade não será realizada neste projeto. Estima-se que o valor total do projeto seja de aproximadamente R$20.000,00, sendo que sua data de entrega é de 29/07/2008 A ferramenta resultante do projeto em questão será implantada na universidade PUCRS, tendo Marcelo Hideki Yamaguti como cliente e patrocinador. A equipe selecionada para desenvolver o projeto faz parte do grupo VM Softwares Development, sendo que Vinicius Lemos será o gerente do Projeto.
4 Objetivos do Projeto O projeto Automatização de Vagas para Sistema Acadêmico tem como objetivo adicionar uma funcionalidade no sistema acadêmico utilizado pela PUCRS, sendo que a funcionalidade irá automatizar o processo de divulgação e consulta de vagas, para assim, tornar este processo mais ágil e transparente.
5 Objetivos do Projeto O sistema terá como objetivo permitir que uma empresa ou organização possa solicitar divulgação de oportunidade , também permitira que o diretor responsável por processar o pedido de divulgação execute com mais agilidade as divulgações solicitadas. Os alunos da Faculdade poderão ter acesso on-line as oportunidades atualizadas periodicamente fazendo consultas de oportunidades por categorias de forma mais objetiva.
6 Objetivos do Projeto O Projeto Automatização de Vagas para Sistema acadêmico visa alcançar os seguintes objetivos: Controlar recebimento e divulgação de oportunidades Permitir cadastro/manutenção de empresas Permitir cadastro/manutenção de vagas Permitir a visualização de vagas por parte de interessados Permitir controle de acesso ao sistema
7 Empreendedores O projeto será dirigido por uma equipe de pessoas em condições de desenvolver um software de apoio as atividades acima descritas. Os seus colaboradores, que acumularão as funções de gerência e execução, têm os seguintes perfis. Vinicius Lemos Aluno da Faculdade de Ciência da Computação da PUC-RS, desenvolvedor de sistemas, conhecimento em gerência de projetos, Modelagem de Sistemas com utilização de ferramentas UML e RUP . Marlon Lopes Aluno da Faculdade de Ciência da Computação da PUC-RS, desenvolvedor de sistemas, linguagens da plataforma .NET, conhecimentos em Oracle.
8 Produto e Tecnologia O produto final do projeto será um software em ambiente web como front-End, utilizando a tecnologia .Net da Microsoft para desenvolvimento, com utilização de Banco de Dados Oracle para armazenamento dos dados. Ferramentas para acompanhamento do projeto tais como MS-Project, Jude para modelagem, Visual Studio .Net como ambiente de desenvolvimento e testes.
9 Riscos Com o prazo de 4 meses é possível não concluir o projeto completo, o ambiente para funcionamento do software será de responsabilidade da PUC-RS, tais como web-server, Banco de Dados.
10 Custos Os custos de desenvolvimento do produto serão basicamente de mão de obra. O licenciamento do software por estação, licença de conexão no banco de dados serão de responsabilidade da PUC-RS. Sendo assim o orçamento preliminar prevê 2 desenvolvedores com 20 horas semanais dedicadas ao projeto com o valor de R$25,00 reais hora para cada desenvolvedor com um total de mão de obra de R$20.000,00.
11 Cronograma Data de Término Milestone ( ponto de controle) 25/03/2008
Versão Final do Plano de Projeto, modelagem do Sistema , Arquitetura completa definida 08/04/2008 Protótipos da interface para divulgação das oportunidade. Teste de conexão com o Banco de dados e carga 28/05/2008 Plano de implantação Conjunto de testes aplicados Modelo de Dados Modelo de Implementação Manual do sistema/usuário, Manual de instalação 21/07/2008 O sistema