Jornal O Guaíra » Gestão de Sérgio e Denir está terminando sem inauguração da UPA 24h - Jornal O Guaíra
Gestão de Sérgio e Denir está terminando sem inauguração da UPA 24h
Guaíra, 22 de outubro de 2016 - 07h26
As informações são de que até o final de outubro de 2016 será realizada a inauguração do prédio, pois ainda faltam materiais, equipamentos e algumas licitações
O local deveria ter sido inaugurado em 2015, com entrega do prédio pronto em setembro do ano passado. Porém, a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ainda não ocorreu e não há previsão exata para sua abertura.
A gestão de Sérgio de Mello e Denir Ferreira dos Santos está chegando ao fim e não irá cumprir metade do que foi prometido em campanha eleitoral de 2012. Algumas das propostas foram apresentadas no projeto "Guaíra 100 anos", para que possam ser concretizadas ao longo das próximas administrações, como os quarteirões da justiça e saúde.
Segundo a prefeitura, a prorrogação no prazo de entrega da obra ocorreu devido ao atraso nos repasses por parte do Governo Federal e às chuvas que atingiram o município no final do ano passado.
Em janeiro deste ano, já com o orçamento municipal comprometido, o prefeito alegou que a construção da UPA estava concluída, mas que ainda faltava a implantação dos equipamentos e mobiliário e, por esta razão, o carnaval popular não seria realizado em 2016, já que o governo federal investiu mais de dois milhões de reais na construção do prédio, mas o governo municipal seria o responsável pelo restante.
Neste mesmo mês, Sérgio declarou que a secretária de saúde, Jussara Soler, já estaria providenciando o projeto descritivo do que iria ser colocado no prédio para ser apresentado no Setor de Compras/Financeiro e então dar entrada ao processo de licitação e compra.
A data de entrega da Unidade foi marcada então para maio de 2016, o que também não aconteceu, sendo prorrogada para setembro.
Em nota divulgada no site da prefeitura, no mês passado, a secretaria de saúde já estaria recebendo os equipamentos do local, como aparelho de RX, aparelhos de ar condicionado, impressoras, computadores, ventilador pulmonar, entre outros.
Agora, as informações são de que até o final de outubro de 2016 será realizada a inauguração do prédio, pois ainda faltam materiais, equipamentos e algumas licitações.
Segundo nota, a secretária de saúde, Jussara Soler, declara que "o Governo Municipal vai entregar uma UPA 24horas que vai garantir a eficiência e adequação dos serviços de urgências e emergência, proporcionando e destacando que a saúde foi, é e sempre será levada com seriedade, transparência, compromisso, ética e prioridade municipal."
A UPA é um investimento federal de R$2,3 milhões de reais e está localizada em um prédio com mais de mil metros quadrados de construção e uma área com mais de dois mil metros quadrados no total (com estacionamento e jardins). A Unidade de Pronto Atendimento de Guaíra deverá funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana e poderá resolver grande parte das urgências e emergências, como fraturas, cortes, infarto, AVC (acidente vascular cerebral), etc, com estrutura simplificada, com raio-X e sala de eletrocardiografia, leitos de observação (cinco) onde o paciente ficará por até 72 horas.
O contrato entre a prefeitura de Guaíra e o Governo pede uma contrapartida da cidade no valor de R$109 mil, além de R$600 mil reais orçados para a compra de equipamentos que irão preencher as salas da UPA 24h. Se caso a atual gestão não cumprir o prazo estipulado, poderá pagar multa.
O Jornal O Guaíra entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para saber a data exata sobre a inauguração, além de outros questionamentos. Porém, até o fechamento desta edição, nada foi respondido.