Encerramento: Encerrar as aquisições | Projetos e TI
Você que segue nosso índice do GUIA PMBOK® entenderá o processo de encerrar as aquisições do projeto, fique atento e logo completaremos todo o índice.
Encerrar as aquisições é o processo de finalização de cada aquisição do projeto. Como envolve verificar se todo o trabalho e as entregas são aceitáveis, serve de apoio ao processo de encerramento do projeto ou fase. Este processo também envolve atividades administrativas como finalização das reivindicações em aberto, atualização dos registros para refletir os resultados finais e arquivamento dessas informações para o futuro. O encerramento das aquisições aborda cada contrato aplicável ao projeto ou a uma fase do projeto.
Em projetos com várias fases, a vigência de um contrato pode se aplicar somente a uma determinada fase do projeto. Nesses casos, o processo de encerramento de aquisições encerra as aquisições aplicáveis àquela fase do projeto. As reivindicações não resolvidas podem estar sujeitas a um processo judicial após o encerramento. Os termos e condições do contrato podem recomendar procedimentos específicos para encerramento do contrato.
O cancelamento de um contrato é um caso especial de encerramento das aquisições que pode resultar de um acordo mútuo entre as partes, do inadimplemento de uma das partes ou por conveniência do comprador, se estiver estabelecido no contrato. Os direitos e responsabilidades das partes no evento de um cancelamento estão contidos na clausula de rescisão do contrato. De acordo com os termos e condições dessas aquisições, o comprador pode ter o direito de cancelar todo o contrato ou uma parte dele a qualquer momento por justa causa ou por conveniência. Contudo, com base nos termos e condições desses contratos, o comprador pode ter que ressarcir o fornecedor pelas preparações e por qualquer trabalho concluído e aceito relacionado à parte cancelada do contrato.
1. Plano de gerenciamento do projeto 1. Auditoria de aquisições 1. Aquisições encerradas
2. Documentos de aquisição 2. Acordos negociados 2. Atualizações dos ativos de processos organizacionais
Estes processos interagem entre si com os processos de outras áreas de conhecimento. De acordo com os requisitos do projeto, cada processo pode envolver o esforço de um grupo ou de uma pessoa. Cada processo ocorre pelo menos uma vez em todos os projetos e em uma ou mais fases do projeto, caso o projeto seja divido em fases. Embora processos sejam apresentados como componentes distintos com in interfaces bem-definidas, na prática eles se sobrepõem e interagem de formas não detalhadas no Guia PMBOK®1.
← 3° Happy Hour do PMI São Paulo – Branch Ribeirão Preto Web Semântica – explorando novas possibilidades →