PCTI - Plano de Sustentação
PCTI-Iniciação
PCTI - Análise de Viabilidade
PCTI - Plano de Sustentação
PCTI - Estratégia da Contratação
GCTI-Iniciação
Processo Plano de Sustentação da fase de Planejamento da Contratação de TI.
O processo Plano de Sustentação tem como principal atividade a geração do artefato Plano de Sustentação, o qual visa garantir a continuidade do negócio, enquanto este for necessário à Administração Pública.
Definição: Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área, com conhecimento técnico relacionado a Solução. É parte integrante da Equipe de Planejamento da Contratação.
·	PCTI-P2: Análise de Viabilidade da Contratação;
·	PCTI-P3: Plano de Sustentação;
·	PCTI-P4: Análise de Riscos;
·	PCTI-P5: Estratégia da Contratação;
·	PCTI-P6: Consolidar Informações;
·	SFTI-P2: Revisar Tecnicamente;
·	SFTI-P3: Realizar Licitação.
·	Análise de Viabilidade da Contratação;
·	Plano de Sustentação;
·	Análise de Riscos;
·	Estratégia da Contratação;
·	Termo de Referência ou Projeto Básico.
Referências: IN 04/2010, art. 2º, inciso III, alínea a.
Ver ator: Equipe de Planejamento da Contratação;
Definição: Servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área, com capacidade técnica relacionada a área de negócio em que a mesma atua. É parte integrante da Equipe de Planejamento da Contratação.
Fase de que participa: PCTI.
·	PCTI-P3: Plano de Sustentação;·	PCTI-P4: Análise de Riscos;
·	PCTI-P6: Consolidar Informações.Artefatos:
·	Plano de Sustentação;·	Análise de Riscos;
Referências: IN 04/2010, art. 2º, inciso III, alínea c.
Ver ator: Área Requisitante da Solução;
Objetivo: Avaliar o Plano de Sustentação.
Entrada: Plano de Sustentação.
Saída: Plano de Sustentação aprovado.
Descrição: O objetivo desta atividade é realizar uma verificação no conteúdo descrito no artefato Plano de Sustentação e avaliar a sua aplicabilidade. O conteúdo mínimo do Plano de Sustentação, suas especificações e requisitos necessários estão listados no art. 14 da IN 04/2010.Caso o Plano de Sustentação não esteja em conformidade com as especificações encontradas no art. 14 da IN 04/2010 ele deverá ser corrigido pela respectiva área responsável e ser submetido à nova avaliação para aprovação
Referências: IN 04/2010, art. 14, Parágrafo único;
ver artefato: Plano de Sustentação.
5 – ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA
Relação de todas informações necessárias e suficientes ao perfeito funcionamento ou operação da solução escolhida, a serem transferidas pela contratada à instituição, e da forma de transferência de cada informação, bem como das definições quanto à propriedade intelectual, quando aplicável.
5.1 – Transferência de Conhecimento
·	Item: Descrição das informações que deverão ser transmitidas pela contratada.
·	Forma de transferência de conhecimento: Descrição de como estas informações deverão ser transmitidas à instituição pela contratada.
5.2 – Direitos de Propriedade Intelectual
·	Cláusulas: Descrição das cláusulas sobre os direitos de propriedade intelectual do contratante e da contratada.Ao final, assinam todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, preenchendo-se a data de aprovação do artefato.
Objetivo: Estabelecer diretrizes que minimizem dependência da Contratante em relação a Contratada.
Responsáveis: Integrante Técnico e Integrante Requisitante.Entrada: Documento de Oficialização da Demanda.
Saída: Estratégia de Independência.
Descrição: Baseado em uma análise da demanda, definir:
b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de TI sobre os diversos documentos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos não vierem a pertencer à Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.
Referências: IN 04/2010, art. 14, inciso IV;
·	Evento: Definição do evento que possa causar interrupção contratual.
·	Ação de contingência: Definição de uma ação alternativa a ser tomada no caso de ocorrência do evento.
·	Responsável: Identificação do responsável pela ação de contingência.
Objetivo: Definir mecanismos que permitam a continuidade do fornecimento da Solução em eventual interrupção contratual.
Referências: IN 04/2010, art. 14, inciso II;
Objetivo: Estabelecer procedimentos que devem ser seguidos em uma eventual transição contratual e no encerramento do contrato.
Saída: Atividades de Transição e Encerramento do Contrato.
Descrição: Analisando a demanda, sevem ser elaborados procedimento para:
a) entrega de versões finais dos produtos e da documentação;
f) outros que se apliquem.
Referências: IN 04/2010, art. 14, inciso III;
ver ator: Integrante Administrativo;,br> ver artefato: Plano de Sustentação.,/p>
Objetivo: Identificar os recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio.
Descrição: Analisando a demanda devem ser identificados, dentre os ativos e os processos organizacionais do Órgão aqueles recursos materiais e humanos que serão fundamentais para a continuidade do negócio da instituição.
Referências: IN 04/2010, art. 14, inciso I;
Objetivo: Consolidar as informações para a geração do documento Plano de Sustentação.
Apoio: Integrante Administrativo
Entrada: Ativos e Processos Organizacionais, DOD, Recursos Humanos e Materiais, Estratégia de Continuidade de Fornecimento, Atividades de Transição e Encerramento do Contrato, Estratégia de Independência.
Saída: Plano de Sustentação.
Descrição: Deve-se consolidar as informações geradas no processo Plano de Sustentação (PCTI-P3), com o objetivo de gerar um documento único contendo, pelo menos, os seguintes itens:
III – atividades de transição contratual e encerramento do contrato;
IV – estratégia de independência do órgão ou entidade com relação à contratada.
Referências: IN 04/2010, art. 14;
Apoio: Integrante Requisitante, Integrante Administrativo.
Objetivo do artefato: O Plano de Sustentação visa garantir a continuidade do negócio durante e após a entrega da Solução de Tecnologia da Informação, bem como após o encerramento do contrato.