#767459 | 54 • Engenharia Civil • Planejamento e Controle de Obras | Planejamento e Gerenciamento de Obras
Durante o planejamento e acompanhamento da execução de uma obra do Tribunal Regional do Trabalho, um Analista Judiciário do TRT, especialidade Engenharia Civil, fez uso de cronogramas como ferramentas de planejamento e controle de obras. Referente à utilização de cronogramas, é correto afirmar que
o cronograma de barras, como originalmente concebido, permite a visualização da ligação entre as atividades, leva em conta as folgas e mostra o caminho crítico.
marcos são pontos notáveis que se destacam em um cronograma. Um marco é um instante particular que define sempre o final de uma etapa do projeto, ou o cumprimento de algum requisito contratual.
os marcos podem ser de planejamento ou contratuais. No caso dos marcos contratuais, as datas não são impostas, mas calculadas
o planejador precisa estar atento para a diferença entre dias úteis e dias corridos, sobretudo quando calcula a rede em dias úteis e tem de cumprir um prazo contratual estabelecido em dias de calendário.
os marcos são pontos de controle. Representá-los no cronograma ajuda a rápida visualização da data em que o projeto alcança esse instante. Devido a este fato, os marcos são atividades de duração igual a um dia.