Falta de transmissão ainda provoca desperdício de geração eólica no NE e consumidor paga a conta | Secretaria de Energia e Mineração
Quanto aos motivos dos atrasos, são questões da própria concessionária, nenhum impeditivo extraordinário que tenha paralisado a obra. As concessionárias justificam em muitos casos demora em obter as licenças ambientais e autorizações necessárias. Estão em obras as ICGs Morro do Chapéu II (230 kV/BA), Ibiapina II (69 kV/CE) e Touros (69 kV/RN). Em nota, a Chesf informou que "todas as obras citadas são prioritárias para a empresa, que está trabalhando para entregá-las no menor prazo possível."
"A Aneel contratou num leilão um agente que simplesmente não fez nenhum projeto. Nós avisamos várias vezes…" disse José Luiz de Godoy, diretor de Relações com Investidores e Financeiro da Alupar. "Esse é um ponto que a Aneel precisa avaliar melhor… Essa questão das garantias do leilão precisa melhorar para evitar isso, porque o desconto que a gente pode ter dado no leilão é ridículo em relação ao custo que [o consumidor] vai ter de pagar pelos nossos parques eólicos durante não sei quanto tempo… Essa linha pode ser feita, mas pode demorar dois, três, até quatro anos. Isso [o custo para o consumidor] vai ser muito maior que o próprio custo da linha", disse o executivo à Agência CanalEnergia durante teleconferência com analistas de mercado nesta sexta-feira, 13 de maio.