Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3375
Título: Causas de atrasos de obras do PAC: um diagnóstico na carteira de projetos do ministério do turismo
Autor(es): Moreira, Marcelo Ribeiro
Contribuidor: Capuano, Ethel Airton (Orientador)
Extensão/Indicação de Série: 46 p.
Data: 24-Mar-2018
Detentor dos direitos autorais: Marcelo Ribeiro Moreira
Resumo: O atraso na conclusão de obras públicas provoca aumento de custos, redução do bem-estar social, descontentamento da população e desconfiança quanto à capacidade do Poder Público para levar adiante esses empreendimentos. O presente estudo tem por objetivo identificar e avaliar, quantitativa e qualitativamente, os fatores que contribuem para o atraso na conclusão das obras de infraestrutura turística do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/Turismo. Para tanto, os dados quantitativos gerados no acompanhamento da execução dos empreendimentos foram tabulados e analisados. O resultado dessa investigação apontou que as duas principais causas de atrasos estão associadas às questões de engenharia e operacional. O problema também foi examinado na perspectiva qualitativa, culminando com uma avaliação de riscos. Para tal, os agentes locais responsáveis pela gestão das obras forneceram informações sobre a frequência e o impacto das causas de atrasos. O resultado dessa análise demonstrou que os aspectos de engenharia são os mais relevantes quando se trata da conclusão das obras do PAC/Turismo.
Palavras-chave: infraestrutura; obras públicas; atrasos; gestão de programas; Programa de Aceleração do Crescimento; PAC Turismo
Objetivo: Especialização em Gestão Pública, 11ª edição
Contexto de aprendizagem: 420 horas
Observações/Notas: Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública.