Comentários - Tombos MG: Esclarecimentos sobre a retomada do conglomerado de obras de infraestrutura urbana
Esclarecimentos sobre a retomada do conglomerado de obras de infraestrutura urbana
Passarela sendo instalada na ponte que liga o Centro da Cidade ao bairro Niterói em fevereiro
O conglomerado de quatro obras municipais, sendo elas: construção da passarela na ponte que liga Centro-Niterói, passeio urbanístico, quebra-molas e placas de trânsito e calçamento em partes da rua da "mininha" (saída de Tombos para Porciúncula), com início em 30/05/2016, fazem parte de um investimento municipal firmado como obra de infraestrutura urbana, planejada pelo setor de licitações da prefeitura municipal, com valor estimado de R$443.447,29.
Em conversa com o Secretário Municipal de Planejamento e Projetos, Adriano Morais Baita, esclarecemos algumas dúvidas sobre a atual situação da empreitada. Segundo informações, a obra continua em execução, apesar de dar entender estacionada. O motivo é que todas as quatro construções fazem parte da mesma licitação, e a construtora responsável iniciou as quatro, sem ainda finalizar nenhuma. A passarela da ponte, já instalada, ainda necessita dos pisos e ajustes, que estão sendo confeccionados. Os quebra-molas estão sendo construídos e logo após as placas instaladas. O calçamento na rua da mininha será feito nas vias onde existem construções. Um fato a se frisar, é sobre o projeto do passeio urbanístico, obra com o maior valor estipulado. O calçamento e pinturas não foram inclusos. A prefeitura terá que arcar valores adicionais se quiser concluir os acabamentos.
Quebra-molas sendo construído em frente à E.M. Emílio Soares e o SUS
O atraso nas obras deu-se ao bloqueio de repasses de recursos da Caixa Econômica Federal ao contratado (TSA Construtora). A construção teve que ser interrompida, devido problemas de saúde da chefia responsável. Por esse motivo, o entrave entre repasses/conclusão foi iniciado. Segundo levantamento, 70,04% do conglomerado já foi concluído.
Para resolver a situação, o 3º termo aditivo foi firmado em 21 de junho de 2017, prorrogando o período do contratado de 01/07/2017 a 31/12/2017, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original, firmado em 24 de maio de 2016. Sendo assim, houve solicitação para autorização de desbloqueio dos recursos, que já se normalizaram.