Reforma no gabinete do prefeito de Caxias está pronta - Colunas da seção Mirante - Política: deputados, prefeitos e mais - Pioneiro
Mirante25/10/2019 | 18h23Atualizada em 25/10/2019 | 18h34
Valor subiu de R$ 49.192,77 para R$ 51.384,92
Foi concluída nesta semana a reforma na recepção do primeiro andar do Centro Administrativo Municipal de Caxias do Sul, área que pertence ao gabinete do prefeito Daniel Guerra (Republicanos). O valor, porém, aumentou em R$ 2.192,15. Dos R$ 49.192,77 previstos inicialmente, houve um aditivo no contrato e o total foi de R$ 51.384,92. A justificativa foi um problema constatado após a retirada do gesso original.
O prazo de execução, previsto em 60 dias, durou 15 dias a mais. Segundo a prefeitura, porque "um duto de ar suprimido acarretou alguns ajustes na reforma".
De acordo com a prefeitura, a obra incluiu melhorias no hall e nos acessos à Coordenadoria de Comunicação, à Secretaria Municipal de Governo, ao Expediente, ao Gabinete do prefeito, à sala do chefe de gabinete e a outras dependências administrativas do governo. Também foi colocado gesso no forro e nas laterais da recepção, instalação de nova iluminação e melhorias no acesso. O espaço conta agora com um letreiro escrito "Caxias do Sul" e com as bandeiras oficiais. Foi realizada uma pintura de manutenção no Gabinete do prefeito, no Salão Nobre e na sala do chefe de Gabinete.
Ainda de acordo com a administração, os móveis existentes na recepção foram mantidos, assim como a estrutura do local que não foi alterada.
Porém, o resultado da obra não foi mostrado. Não foram distribuídas fotos tornando público como ficou o investimento com recursos do contribuinte no valor de R$ 51,3 mil. O Mirante solicitou duas vezes.