ACR YACHTS
ACR Yachts Designer Projetos Reformas Construção Eventos Midia Dicas Contato
RELATORIO OBRA COLIRIO
INICIO – 30/04/09
TEMPO PREVISTO DA OBRA: 10 DIAS UTEIS
LEME – Foi constatado que havia um mau funcionamento do sistema de leme, devido a esforços excessivos no TAI-BAR ( barra estabilizadora dos lemes). Sugerimos que houvesse um realinhamento dos pistões hidráulicos e da haste do piloto automático como mostra a (Figura 1,2). Os lemes foram enviados ao Hoffyman para que seja feito o aumento de área como mostra a ( figura 3).
Eixos – Devido ao estado das hélices, ficou acertado que os eixos seriam retirados e levados para serem verificados no torno com relógio comparador, caso haja necessidade de desempenar, será feito, e com isso garantir que estarão em perfeito alinhamento.
By-pass - Foi feito uma análise do sistema atual e o melhor a ser feito é a retirada total do tubo de diâmetro de 6 polegadas em fibra, fechando o buraco existente no costado e refazendo-o mais avante possível, distante um pouco da linha de água, com isso o mesmo vai ficar totalmente fora da água. O novo by-pass será feito inteiramente em inox 316 L, fixados com parafuso e vedados com SIKAFLEX. Como mostrado abaixo.