GRUPO PSICO ENGENHARIA DE SOFTWARE II 2005/06 TOP 10 RISK LIST - PDF
Download "GRUPO PSICO ENGENHARIA DE SOFTWARE II 2005/06 TOP 10 RISK LIST"
Luiz Gustavo Tomás Carrilho Paranhos
1 GRUPO PSICO ENGENHARIA DE SOFTWARE II 2005/06 Psico_Top10RiskList_ _v0.1.doc Versão de Março de 2006
2 TABELA DE REVISÕES Versão Autores Descrição da Versão Aprovadores Data V0.1 Bruno Fernandes Primeiro Rascunho. - 8 de Março de 2006 PSICO_TOP10RISKLIST_2006_03_06_V0.1R.DOC 2/5
3 ÍNDICE Tabela de Revisões...2 Índice Tabela de Riscos...4 PSICO_TOP10RISKLIST_2006_03_06_V0.1R.DOC 3/5
4 1. TABELA DE RISCOS Tipo de Risco Risco Detecção de ocorrências Medidas Preventivas Medidas Correctivas Desistência ou falta de empenho do cliente. Falta de contacto com o cliente ou ausência nas reuniões. Marcação de uma reunião a longo prazo. Mostrar ao cliente os benefícios económicos em acompanhar o grupo na fase de Continuar com o projecto tendo em conta tudo o que é pedido na disciplina de ES2. Desistência ou falta de empenho de Ausência nas reuniões, atrasos constantes ou in das tarefas atribuídas. Encorajar o nosso colega de grupo, mostrando-lhe as vantagens que terá ao empenhar-se. Em caso de desistência ou expulsão de um elemento, deve alterar-se a divisão de tarefas entre os restantes elementos. Sobrecarga de tarefas para todos elementos do Analisar detalhadamente todos módulos do projecto que o grupo se compromete a cumprir. Eliminação de módulos do Má interpretação das tarefas. Realizar pelo menos uma reunião por semana. Existir em cada subgrupo superior a 3 elementos, um organizador/supervisor para esclarecer dúvidas e gerir o trabalho realizado. Caso o grupo não consiga resolver, pedir esclarecimentos ao professor e/ou cliente. Sobreposição de trabalho com outras cadeiras concorrentes a algum elemento do Análise cuidada nas divisões de tarefas. Alteração na divisão de tarefas para elementos com menos carga laboral. PSICO_TOP10RISKLIST_2006_03_06_V0.1R.DOC 4/5
5 Haverem grupo que não estão 100% ambientados à linguagem adoptada. Encontrar uma linguagem que cumpra as especificações do projecto e com que a maioria dos elementos esteja minimamente à vontade. Alteração na divisão de tarefas de modo que o progresso do projecto não seja afectado. Em último caso, mudança na linguagem adoptada. Erros em documentos aprovados. Problemas na implementação do A Aprovação de cada documento deve seguir o Quality Assurance Plan. Correcção dos erros detectados. Tecnológico Atraso na elaboração de tarefas. Perda de informação (ex.: avaria de sistema de armazenamento). desenvolvimento do Software. Uma análise cuidada nas divisões de tarefas no inicio do Sempre que um elemento tiver um documento importante, mesmo sendo rascunho, deverá colocá-lo em backoffice na página web e guardar uma cópia no seu computador pessoal, bem como uma cópia de todo o material Baselined. Se se continuar a verificar o atraso, retirada formal do elemento do Adquirir todos os documentos que se encontram no Backoffice. Tecnológico Problemas de compatibilidade entre software usados pelos desenvolvimento do Software. Acordar entre os elementos o uso de Software compatível e de qualidade. Alteração do Software utilizado de modo a não prejudicar o progresso do PSICO_TOP10RISKLIST_2006_03_06_V0.1R.DOC 5/5