GESTÃO DE MUDANÇAS DE PROJETO - ppt carregar
Apresentação em tema: "GESTÃO DE MUDANÇAS DE PROJETO"— Transcrição da apresentação:
1 GESTÃO DE MUDANÇAS DE PROJETO
TRABALHO SOBRE GESTÃO DE MUDANÇAS DE PROJETO UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (PÓS GRADUAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS) PROFESSOR – FERNANDO FERNANDES ALUNO - EDUARDO DOMINGOS ROGÉRIO RGM.: DATA DE APRESENTAÇÃO - 18/10/2008
2 UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS
INTERLAGOS – SÃO PAULO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO FORNO 4 – F240
3 PLANO DO PROJETO O objetivo do empreendimento denominado "Implantação do Forno 4 – F-240" tem por principal meta, aumentar a capacidade produtiva de vidros da UBV. O planejamento estratégico da UBV prevê que com a implantação deste novo forno aumente a capacidade produtiva de 105 ton/dia para 350 ton/dia.
4 DETALHAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO
5 RESTRIÇÕES E MUDANÇAS DE PROJETO
Um dos fatores limitantes para a escolha do local foi a impossibilidade de se aumentar a área construída além do estabelecido no projeto aprovado nos órgãos públicos, conforme indicado na Planta de Regularização DUSM, folha 01/14 de 04/2005. Após algumas simulações, foi descartada a opção de local para instalação mais natural, que seria na mesma posição do Forno 1 (desativado) aproveitando-se inclusive a mesma cava existente. Essa opção tornou-se inviável principalmente devido as dimensões do novo forno.
6 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO INICIAL
IMAGEM 01 IMAGEM 02 IMAGEM 03 IMAGEM 04 IMAGEM 05 IMAGEM 06
7 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO FINAL
A opção adotada para o projeto foi instalar o F 240 onde atualmente funciona o Armazém de Vidros 3 que terá suas operações transferidas para o local do Forno 1 (desativado), integrando-se ao Armazém de Vidros 2 , formando assim uma nova área centralizada para depósito de vidros. (Ver slide número 05) CUSTOS O custo estimado para implantação deste projeto, é de aproximadamente R$ 73,5 milhões. resumidamente, os principais custos que compõe o valor total previsto no Budget do projeto são:
8 ANÁLISE DE APROVAÇÃO PRAZOS
AS NOVAS DIRETRIZES DO PROJETO FOI APRESENTADA E ANALISADA PELO COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO E DIRETORIA E APROVADAS PARA SEGMENTO DA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO FORNO 4 –F240 PRAZOS O PROJETO DE INSTALAÇÃO DO NOVO FORNO 4 – F240 NA FASE DE IMPLANTAÇÃO TEVE UM PERÍODO DE DURAÇÃO DE 02 ANOS ENTRE 2004 A 2006. APÓS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAGA ENGENHARIA FOI CONCLUÍDA A INSTALAÇÃO EM UM PERÍODO DE DURAÇÃO DE 01 ANO E MEIO ENTRE 2006 A JUNHO DE 2008, ONDE FOI REALIZADO O START UP PARA O INÍCIO DA PRODUÇÃO.
9 IMAGENS ILUSTRATIVAS DETALHES DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO FORNO 4 – F240 IMAGEM 01 IMAGEM 02 IMAGEM 03 IMAGEM 04