AEAMESP 21ª. Parceria Público-Privada Linha 4 Amarela Expectativas e Resultados SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA - PDF
Download "AEAMESP 21ª. Parceria Público-Privada Linha 4 Amarela Expectativas e Resultados SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA"
Vergílio Brezinski Carvalho
1 21ª Parceria Público-Privada Linha 4 Amarela Expectativas e Resultados ALAN SANTANA DE PAULA EDSON EIZI WATANABE ERMINIO CASADEI LEONARDO BOAVENTURA PAULO SHIBUYA REGINALDO DOS SANTOS ERMIDA SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA AEAMESP TRABALHO
2 Apresentadores BREVE CURRÍCULO 2 PAULO SHIBUYA Engenheiro Eletrônico formado na Escola de Engenharia Mauá. Empregado da Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô desde 1979, atuando nas áreas de: Operação, Manutenção, Projetos e Implantação da Linha 4- Amarela. Atualmente é membro da CMCP Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões da STM. ERMINIO CASADEI Engenheiro Civil formado pela Faculdade de Engenharia Industrial FEI e Administrador de Empresas pela UNAR. Atuou no segmento de concessões desde 2000, nas áreas de Engenharia e Planejamento Estratégico de Rodovias. Desde 2007 atua como Gestor do Contrato de Concessão da Linha 4-Amarela, incluindo as áreas de Arrecadação, Planejamento Estratégico e Relações Institucionais.
3 ESTE TRABALHO FOI SELECIONADO COMO NA EDIÇÃO DE 2015
4 PPP ViaQuatro & Governo Licitação PPP Início das Obras 2004 Lei Federal da PPP Documentos da licitação da Concessão 2006 Celebrada a 1ª PPP do Brasil ViaQuatro:
5 PPP ViaQuatro & Governo A PRIMEIRA PPP DO BRASIL 5 Contraprestação Pecuniária (menor valor) Mitigação dos riscos: - Multas e penalidades - Garantias e Seguros - Mitigação da Demanda Investimentos em infraestrutura: - Túnel - Estações / Dutos de Ventilação Sistemas Auxiliares Sistemas de Energia Arrecadação Centralizada Trens Sistema de Sinalização Sistemas de Controle CCO Operação Manutenção
6 Entidades Relacionadas NO CONTRATO 6 Poder Concedente Interface e integração Governo do Estado de São Paulo Siemens/Hyundai-Rotem Trens e Sistemas CMCP Comissão de Monitoramento da Secretaria de Transportes Metropolitanos Metrô CPTM EMTU Infraestrutura Sistemas Complementares
7 CMCP PRINCIPAIS ATIVIDADES 7 CMCP - Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões Criada por determinação do Contrato da Linha 4 Controle da Receita Tarifária Monitoramento de indicadores de qualidade do serviço e de manutenção (impacto sobre receita tarifária) Controle de atos formais da Concessionária Controle de receitas acessórias Interface com Metrô, CPTM, EMTU e SPTrans Elaboração e negociação de minutas de aditivo Análise de pleitos de reequilíbrio Inspeções: Estações, Trens e Manutenção
8 O Projeto 8 30 anos de Concessão Operacional 1 Milhão Pass./dia (previsão) US$ 1 Bilhão em Investimentos Privados A Linha 4-Amarela Expectativas US$ 2 Bilhões em custos e despesas Plano de Negócios base Estudo UNIBANCO Tarifa Contratual 12,8 km de túnel e 11 Estações Implantação em 2 Fases
9 Implantação da FASE I 9 Frota Inicial: 14 Trens Demanda prevista: 704 mil Pinheiros Luz Faria Lima Butantã Paulista República Fase I = 8,9 km Fase I Fase II FASE I: Butantã a Luz 6 estações
10 10 INTEGRAÇÃO Pinheiros Luz Paulista República Fase I Fase II FASE ll: Vl. Sônia a Luz 5 novas estações
11 Implantação da FASE II 11 Frota adicional: + 15 Trens Demanda prevista: 980 mil São Paulo Morumbi Pinheiros Faria Lima Oscar Freire Mackenzie Higienópolis Luz Butantã Vila Sônia Fradique Coutinho Paulista República Fase II = 12,8 km Fase I Fase II FASE ll: Vl. Sônia a Luz + 5 novas estações Operação com ônibus da Estação Vila Sônia até Taboão da Serra (Fase III substituição por trilho)
12 Remuneração DA CONCESSIONÁRIA RECEITA TARIFÁRIA: Tarifa de Remuneração Contratual, corrigidas anualmente pelos índices de IGP-M e IPC 2. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: 48 parcelas mensais, iniciadas com a Operação Comercial da Fase I 3. RECEITAS ACESSÓRIAS: Exploração dos espaços concedidos
13 Critérios DA RECEITA TARIFÁRIA 13 Recebimento diário pela Câmara de Compensação Bilhete Único Cálculo dos passageiros: exclusivos (100% da Tarifa de Remuneração) e integrados (50% da Tarifa de Remuneração) RT = [(Pe x Tr) + (Pi x 50%Tr)] x [80% + (10% x Iqs) + (10% x Iqm)] Desempenho: 20% da Receita é impactada pelos índices de qualidade, fiscalizados pela CMCP Iqs = Indicador da Qualidade de Serviço prestado (até 10%) Iqm = Indicador da Qualidade de Manutenção (até 10%)
14 Mitigação de Riscos DIVISÕES 14 Integração Estação Pinheiros: Aumento da frota de trens para as linhas que se integram Pagamento de compensações: Entrega das obras de infraestrutura (Poder Concedente) ou dos Trens e Sistemas (Concessionária) Garantias: penhor (Fundo Garantidor - CPP) e Seguro Garantia (Concessionária) Seccionamento de linhas de ônibus intermunicipais EMTU Demanda: Válida para Fase I e até 6 anos com as 11 estações da Fase II em operação
15 Aferição da Demanda MITIGAÇÃO c 800 b 700 a b c 600 FASE I FASE II até 6 anos (a) mais ou menos 10% da previsão: não requer ajuste (b) mais ou menos 20% da previsão: requer ajuste de 60% (c) mais ou menos 40% da previsão: requer ajuste de 90%
16 Resultados esperados Pelo PODER CONCEDENTE 16 Resultados aferidos pela CMCP acompanhamento contínuo Serviços prestados pela Concessionária ViaQuatro Êxito da Parceria Público-Privada: Ponto de vista técnico e operacional Estruturação financeira Objetivos e Preocupações do Poder Público: Recursos privados para investimento em infraestrutura Qualidade na prestação do serviço público Limites de endividamento Privado - prestação de serviço público com mentalidade empresarial Know how da Concessionária Implantar, operar e manter um sistema complexo de metrô Manutenção do nível de qualidade do serviço prestado
17 17 A Linha 4-Amarela Resultados
18 PPP ViaQuatro & Governo Celebrada a 1ª PPP do Brasil 2007 Contrato Fornecimento dos Trens e Sistemas 2008 Contrato Financiamento (BID) 2009 Entrega dos primeiros trens no Brasil 2010 Início da operação comercial da Linha 4
19 Implantação do Projeto em etapas 19 Faria Lima Início em junho/2010 Etapa 1 Paulista Fase I Fase II FASE I: Butantã a Luz 6 estações 3 Etapas
20 Implantação do Projeto em etapas 20 Pinheiros Etapa 2 Faria Lima Início em março/2011 Butantã Paulista Fase I Fase II FASE I: Butantã a Luz 6 estações 3 Etapas
21 Implantação do Projeto em etapas 21 Início em outubro/2011 Pinheiros Luz Faria Lima Etapa 3 Butantã Paulista República Fase I = 8,9 km Fase I Fase II FASE I: Butantã a Luz 6 estações 3 Etapas
22 Implantação do Projeto em etapas 22 São Paulo Morumbi Pinheiros Faria Lima Oscar Freire Mackenzie Higienópolis Luz Butantã Vila Sônia Fradique Coutinho Início 15/11/2014 Paulista República Fase II = 12,8 km Fase I Fase II FASE ll: Vl. Sônia a Luz + 5 novas estações
23 Demanda diária METRÔ SP Número de passageiros/dia Linha 1 23 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha mil 1,1 milhão 1,2 milhão 272 mil máx. 785 mil Fase II 1 milhão A Linha 4 - Amarela estima atender 1 milhão de passageiros na Fase II, entre o centro e a zona oeste da cidade Fonte: Metrô/SP e ViaQuatro.
24 Demanda diária VIAQUATRO 24 1 milhão* 785 mil 460 mil 190 mil 14 mil 20 mil 30 mil 40 mil 46 mil Jun/10 Jan/11 Mar/11 Mai/11 Mai/11 Jul/11 Out/11 Nov/12 Mai/14 FAL e PTA 9h as 15h seg a sex 8h as 15h seg a sex BUT 4h40 as 15h seg a sex PIN PIN c/ integr. 4h40 as 24h REP e LUZ 4h40 as 24h seg a dom * Demanda Prevista FASE II com + 5 Estações e + 15 Trens
25 Demanda aferida MITIGAÇÃO % 120% 110% Contrato 90% 80% 60%
26 Indicadores de Desempenho IQS e IQM 26 IQS IQM
27 Índice de Satisfação do Usuário EVOLUÇÃO Atributos avaliados (em %): 27
28 Algumas melhorias realizadas PELA CONCESSIONÁRIA 28 Nova Comunicação Visual das estações Antes Substituição dos elevadores nas estações Pinheiros e Paulista Substituição dos bloqueios das estações Butantã e Faria Lima Depois
29 COM A PPP DA LINHA 4 A POPULAÇÃO GANHA minutos menos no trajeto Fase I (trem x carro) 655 menos acidentes/ano Redução da emissão de poluentes nocivos à saúde e ao efeito estufa
30 COM A PPP DA LINHA 4 A POPULAÇÃO GANHA Novas tecnologias e mais segurança 30 Driverless (sem condutor) Intercirculação entre os carros Ar condicionado Baixo nível de ruído Acessibilidade total 4 câmeras por carro 1 câmera em cada extremidade Imagens transmitidas para o CCO Comunicação de voz do trem com o CCO Caixa Preta: gravação das 2 últimas horas CBTC - Communication Based Train Control Capacidade de Headway de 75s.
31 COM A PPP DA LINHA 4 A POPULAÇÃO GANHA Novas tecnologias e mais segurança 31 Portas de Plataforma Bloqueios com portas de vidro Controladores de acesso Contadores de passagem Estações inteligentes Centrais telefônicas VOIP 1500Vcc e Rede Aérea Rígida
32 COM A PPP DA LINHA 4 A POPULAÇÃO GANHA 32 I Fase I (+ Fradique Coutinho) 943 empregos diretos 14 trens (84 carros) II Fase II (completa) empregos diretos + 15 trens (90 carros) já comprados
33 PPP DO SISTEMA TRILHO, VANTAGENS A TODOS Aumento da segurança operacional e pública Redução substancial dos investimentos e custos Rentabilidade tanto para o Governo, quanto para o Privado Aplicação de tecnologias modernas Gestão operacional flexível e voltada para o atendimento ao usuário Mais segurança, conforto, eficiência e confiabilidade...
34 O Reconhecimento 34 Certificação ISO 9001:2008 de Índice de Satisfação dos Usuários 89,4% Pesquisa Datafolha abr/ % de confiança nos serviços 100 maiores projetos mais inovadores de infraestrutura do mundo KPMG Infrastructure 100 World Cities Edition Singapura, 2012 ViaQuatro Gold Top PPP in Latin America & the Caribbean Emerging Partnerships Awards IFC, 2013 Prêmio Ferroviário Padrão - campanha Embarque Consciente Revista Ferroviária, março/2014 Melhor do Brasil - categoria Transporte Ferroviário de Passageiros Maiores & Melhores do Transporte OTM Editora, edição 2014
35 Parceria Público-Privada Linha 4 Amarela Expectativas e Resultados Paulo Shibuya Erminio Casadei Obrigado TRABALHO
21ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA. Categoria 2 - Financiamento (funding) e gestão de empreendimentos de
21ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA PRÊMIO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO METROFERROVIÁRIOS Categoria 2 - Financiamento (funding) e gestão de empreendimentos de transporte. Título: Parceria Público
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo
CONTROLANDO E AVALIANDO A QUALIDADE NO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA AEAMESP - 2012 Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo
Formação e Parcerias Público-Privadas
Formação e Parcerias Público-Privadas Aspectos Essenciais do Diálogo entre o Poder Público e a Iniciativa Privada Entendendo o setor público e o seu papel de conformação do mercado Conceitos básicos Francisco
A LINHA 4 AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO E OS IMPACTOS DA REGULAMENTAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NA OPERAÇÃO METROVIÁRIA
A LINHA 4 AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO E OS IMPACTOS DA REGULAMENTAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NA OPERAÇÃO METROVIÁRIA 2014 CARACTERÍSTICAS DA LINHA 4 AMARELA FASE 1 FASE 2 Estações Passageiros Transportados
CASOS PRÁTICOS LINHA 4 DO METRO DE SÃO PAULO. 25 e 26 de Novembro São Paulo
Realização Conteúdo CASOS PRÁTICOS LINHA 4 DO METRO DE SÃO PAULO Estado de São Paulo 25 e 26 de Novembro 2015 - São Paulo ÍNDICE 1 1. Síntese do Caso...3 2. Perfil do Projeto e Linha do Tempo...4 3. Introdução...5
AGENDA. 12h00 às 12h20. José Braz CCR NovaDutra/ CCR RodoNorte/CCR MSVia. 8h30 Cadastramento e café da manhã. 12h20 às 12h40
AGENDA 8h30 Cadastramento e café da manhã 12h00 às 12h20 José Braz CCR NovaDutra/ CCR RodoNorte/CCR MSVia 09h30 Renato Vale Abertura e boas vindas 12h20 às 12h40 Leonardo Vianna Novos Negócios 10h00 às