Respostas | Papo GP | Página: 2
ComentáriosDiego Nei, MBA, PMP ® em Gerenciamento de ConfiguraçãoDiego Nei, MBA, PMP ® em Estruturas OrganizacionaisDiego Nei, MBA, PMP ® em PDUs: O que são e como conseguirSilvia Franklin em Gerenciamento de ConfiguraçãoDaniel Maliji Cambundji em Estruturas Organizacionais	Respostas	Deixe um comentário
Publicado em setembro 30, 2008 por admin
Resposta PMP I	INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS ATIVIDADES E COMPONENTES ENCONTRADOS NA EAP PODEM SER ENCONTRADAS:
a) em uma Declaração de Escopo
b) em um Dicionário da EAP
c) na documentação do Escopo
d) na documentação do Cronograma
Resposta Correta: em um Dicionário da EAP. A EAP ainda não existe quando a Declaração do Escopo é criada. A Documentação do Escopo não necessariamente inclui os pacotes de trabalho e entregas relacionados ao projeto, muitas vezes restringindo-se às alterações feitas no mesmo. A documentação do Cronograma não apresentaria os atributos relativos a cada entrega, apenas o momento em que elas deveriam ser concluídas. Lembre-se que as respostas para a certificação devem ser escolhidas sempre pensando na melhor resposta possível.
EAP: A Estrutura Analítica do Projeto é uma decomposição das Atividades necessárias para chegar aos objetivos do projeto, normalmente caracterizada como uma hierarquia em árvore orientada a resultados. Cada Atividade é desmontada até seu menor componente, a Entrega. Necessariamente, a entrega é o produto final daquela atividade, seja uma parte do software, um documento, um teste, ou o final de uma etapa do projeto.
Dicionário da EAP: É um documento que detalha todas as entradas dos pacotes de trabalho da EAP, bem como traz os requisitos relacionados aos mesmos, podendo também listar o que não é parte daquele trabalho. O Dicionário apresenta os atributos das entregas e atividades, desde especificações técnicas, anotações, recomendações feitas pelo cliente, medidas, cores, e quaisquer outras informações que forem relevantes para que as mesas sejam concluídas dentro das expectativas dos stakeholders e necessidades do projeto.
De agora em diante, as questões para Certificação PMP serão postadas quinzenalmente para a sua comodidade todo dia 1º e 15 de cada mês.
atividades do projeto certificação pmp cronograma dicionário da EAP documentação Escopo planejamento Respostas wbs dictionary	Navegação por posts