4.5.2.3 As despesas de execução de cada serviço são determinadas como o produto da quantidade de serviço efetiva-
mente medido no projeto pelo respectivo custo unitário, acrescido do que se estimar necessário, a fim de compensar
4.5.2.4 Os custos unitários dos serviços são calculados aos preços vigentes na data do orçamento, utilizando-se as com-
posições de custo que, no entender do responsável pela construção, sejam as mais adequadas a cada caso.
4.5.2.5 As quantidades de serviço que, por falta do projeto completo disponível nessa ocasião, não puderem ser levan-
4.5.2.6 O montante do orçamento calculado para figurar em contratos, lavrados antes do término das fundações, não
pode ser inferior ao da estimativa feita a partir dos custos unitários básicos e arquivado no Registro Geral de Imóveis.
Considera-se o orçamento como “atualizado” quando estiver baseado nos preços vigentes no mês do contrato ou rela-
4.6 Critérios e procedimentos para revisão de orçamento de custo de construção nos contratos por administração
4.6.2.1 Em qualquer revisão, o montante do orçamento do custo da obra é a soma de duas parcelas: despesas já efetua-