http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672007000600018
Aplicação da técnica de Estrutura Analítica de projeto para o sub-projeto do Catálogo de Sites da Biblioteca Virtual em Saúde - Enfermagem
Application of the technique of Analytical Structure of project for the sub-project of Websites Catalog of the Virtual Health Library - Nursing
Aplicación de la técnica de Estructura Analítica de proyecto para el subproyecto de lo Catalogo de Sitios de la Biblioteca Virtual en Salud - Enfermería
Luís Augusto dos SantosI; Heimar de Fátima MarinII; Isaac Rosa MarquesIII; Isabel Cristina Kowal Olm CunhaIV
IEngenheiro Eletricista. Aluno do Programa de Mestrado do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, SP. Membro do Núcleo de Informática em Enfermagem (NIEn)
IIEnfermeira. Professora Titular do Departamento de Enfermagem da UNIIFESP, São Paulo, SP. Líder do NIEn
IIIEnfermeiro. Aluno do Programa de Doutorado do Departamento de Enfermagem da UNIFESP, São Paulo, SP. Secretário do NIEn
IVEnfermeria. Doutora em Saúde Pública. Professora Adjunto do Departamento de Enfermagem da UNIFESP, São Paulo, SP. Membro do NIEn
Palavras-chave: Projeto de sistemas; Formulação de projetos; Informática em enfermagem.
This work search of didactic form to explain the benefits of use of one technique of management project, called Work Breakdown Structure: a graphical tool to identify the main results to be developed for a project. The real examples are applied to a sub-project of the Virtual Library in Health in Nursing (BVSEnfermagem) to development of the Sites Catalogs. It is distinguished the benefits of graphical visualization for a major agreement between professionals of different expertise.
Descriptors: System design; Programming; Nursing informatics.
Descriptores: Diseño de sistemas; Programación; Informática en enfermería.
Os projetos são esforços temporários desenvolvidos de forma progressiva, porém não são operações contínuas. São empreendidos para criar um produto, serviço ou um resultado único. É de caráter temporário, pois tem um início e um fim definidos, isto é, esse fim é quando os objetivos do projeto são conquistados. A elaboração progressiva é uma característica de projetos que integra os conceitos de temporário e único(1).
É recomendável que um projeto inicie formalmente através de um documento, um Termo de Abertura de projeto – TA, contendo nome ou sigla, necessidade, justificativa, objetivo, requisitos principais, escopo preliminar sucinto, quais são as premissas e as restrições, estimativas de prazo e custo; riscos prováveis e um aceite do patrocinador e ou cliente do projeto. É interessante declarar no documento o que não inclui nesse escopo, como exemplo desenvolver um sistema e que não haverá compra de equipamentos especializados.
A necessidade é descrita através de um problema a ser resolvido ou uma oportunidade a ser alcançada ou ainda uma exigência legal a ser cumprida. A justificativa é o que irá agregar de valor a organização ao solucionar a necessidade, ou seja, o porquê da existência do projeto. O objetivo deve ser descrito de forma específica, mensurável, acordado, realístico e definido no tempo. Os requisitos são uma relação de "o quê" é necessário desenvolver. O escopo preliminar é "o como" fazer os requisitos, ressaltando que suas exclusões também devem ser declaradas, pois pode haver a ocorrência de aumento do escopo, alterando o prazo e custo. Premissas são os fatos aceitos como verdadeiros no início do projeto e restrições são limitadores de opções do projeto. Estimativas são concebidas como ordem de grandeza de prazo e custo do projeto. Riscos são eventos futuros e incertos que podem atingir o prazo, o custo e o escopo.
Uma vez aprovado o projeto, através do documento de TA, inicia-se o documento Declaração Preliminar do Escopo do projeto – DPE, aqui não utilizado para efeitos didáticos, apenas o item do escopo preliminar sucinto. O escopo, ou seja, o "como" vamos atender os requisitos, é a fonte de informação da Estrutura Analítica do Projeto – EAP, que representa as subdivisões do projeto de forma gráfica, suas principais entregas em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
2. CONCEITO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP
A EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho. Não é uma definição de atividades, o foco deve ser nas entregas (deliverables). Uma entrega é qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço(2), aqui será referenciado como produtos (ou serviços e documentos necessários) a serem executados pela equipe do projeto para atingir os objetivos do mesmo e criar as entregas necessárias. Nesta fase, organiza-se e define o escopo total do projeto; subdivide o trabalho do projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis, quais sejam, os componentes, em que cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto.
Os componentes que formam a EAP auxiliam as partes interessadas em visualizar e comunicar as entregas do projeto. Ao definir o produto pode-se monitorar e controlar o trabalho planejado contido nos componentes de nível mais baixo da EAP, denominados pacotes de trabalho (work packages). Estes sim é que deverão ser decompostos em atividades.
A EAP auxilia também a retornar, ou melhor, a redefinir o escopo, ou seja, a estabelecer quais são as atividades que, quando ordenadas, podem ser agendadas. Inclui aqui também a determinação de quais recursos materiais e humanos serão necessários, portanto, a estimativa de custos e quais são as áreas críticas de qualidade e os riscos envolvidos.
Em resumo, é a mais importante ferramenta de planejamento, é o insumo fundamental para a resposta de todas as perguntas que temos de responder para o planejamento, facilita a definição de responsabilidades e estabelece a base de referência para controle.
2.1 A técnica EAP
Ao construir uma EAP deve-se ter em mente o produto a ser entregue, o que é requerido e necessário a ser providenciado, quais são os componentes que contribuem para caracterizar o final do projeto. Um produto de um projeto é qualquer resultado ou item, mensurável, tangível ou um efeito verificável, que deve ser originado como parte do projeto. O requerido e necessário é "o que" será entregue ao longo da vida do projeto. Os componentes caracterizam subdivisões dos produtos principais a serem entregues.
Podem-se definir quais métodos, processos, requisitos que também devem ser seguidos, assim como um conjunto de, áreas de atenção de qualidade, de inspeções e de riscos potenciais.
É recomendável que siga os quatro maiores passos da decomposição, quais sejam: (a) identificar o produto final do projeto; (b) definir os maiores ou os principais produtos; (c) decompor os maiores produtos em um nível de detalhe para gerenciamento e controle; (d) rever e refinar a EAP até atingir uma concordância dos envolvidos.
Cada componente da EAP representa apenas um produto com a integração de todos abaixo desse, é único, distinto dos demais e deve ser claramente definido, também há apenas um único "componente-pai". A EAP deve ser vista como uma lista de marcos importantes. É usual que a maioria dos pacotes de trabalho sejam orçados entre 0,5% a 2,5% do orçamento total. Ainda, não é necessário que todos os ramos tenham o mesmo número de níveis e sempre deve-se definir uma equipe ou uma pessoa como responsável pelo produto.
A figura 1, a seguir, exibe um projeto exemplo que contem fases e sub-projetos é apresentado.
Não há atividades descritas. Não há tempos e custos, uma vez que os mesmos são baseados nas atividades. O propósito é estabelecer uma comunicação gráfica entre o escopo do trabalho e os envolvidos no projeto para ser criticado e aprimorado progressivamente o trabalho do projeto. As atividades serão somente descritas após a concordância dos envolvidos, ou seja, se o que está representado de forma gráfica é o trabalho a ser entregue.
A figura 1, tem a intenção de comunicar que o projeto possui em seu nível mais alto, chamado de "Nível 1", respectivamente, duas fases, uma entrega e um sub-projeto, ("Fase 1", "Fase 2", "Entrega 3" e "Sub Projeto 4".
Por exemplo, a "Fase 1" representa um levantamento inicial de necessidades, a "Fase 2" um desenvolvimento de um sistema, com seus produtos ou serviços, representados em um segundo nível, as "Entregas 2.1; 2.2 e 2.3", respectivamente, uma definição de requisitos, um desenvolvimento de um aplicativo de software e por último um treinamento. A representação de um terceiro nível, a "Entrega 2.2", o aplicativo, que estaria dividida em dois produtos, a "Entrega 2.2.1" as funcionalidades requeridas e a "Entrega 2.2.2" uma interface com outros sistemas.
A "Entrega 3" poderia representar uma obra civil, parte do projeto, como os membros da equipe não possuem essa perícia devem repassar a outros envolvidos no projeto. Por fim o "Sub Projeto 4" uma nova área ou um conjunto de produtos. Esses dois produtos estão também representados em mais níveis decompostos.
Essas explicações são chamadas de "Dicionário da EAP" e constituem parte fundamental para os registros da organização do trabalho do projeto.
2.2 O Projeto BVS - Enfermagem
O Projeto BVS - Enfermagem é compreendido por 13 sub-projetos, um desses é o "Catálogo de Sites em Enfermagem", aqui descrito e sob a responsabilidade do Departamento de Enfermagem da UNIFESP, através de seu Núcleo de Informática em Enfermagem (NIEn).
O Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde – BIREME desenvolveu, com êxito, a partir de 1967, a capacidade dos países da Região de criar e operar sistemas nacionais de informação técnico-científicas, em sintonia com as novas tecnologias de informação e comunicação, bem como com os novos paradigmas organizacionais e de tratamento da informação. Nos últimos anos, a demanda de cooperação técnica de produtos e serviços baseados na Internet exigiu mudanças significativas(3).
Entendo o projeto BIREME como um grande sucesso, a BVS - Enfermagem permite a construção de patrimônio informacional em enfermagem, com fácil acesso, sem preocupações com tempo, espaço e fronteiras, viabilizando melhorar qualidade da educação, impulsionando os processos da geração de conhecimento, melhorando a formação de recursos humanos de enfermagem uma vez que o desenvolvimento científico e tecnológico é necessário para alcançar o objetivo final de elevar a qualidade de vida da população no Brasil e na América Latina e Caribe(4).
E uma de suas justificativas é expandir para outros países da América Latina e Caribe a metodologia e os componentes da BVS - Enfermagem, através de uma base de dados única de enfermagem com apoio dos centros nacionais de cooperação técnica, coletando dados da literatura produzida em cada país, exercendo assim o controle bibliográfico nacional da área.
2.3 O Termo de Abertura
Conforme já mencionado, um TA de projeto deve conter, as necessidades, as justificativas, um objetivo, as premissas, as restrições, um escopo sucinto e preliminar e suas exclusões, um prazo e custo estimados.
É um documento principal e inicial para registrar as necessidades de negócios e de novo produto, serviço ou outro resultado que deve satisfazer estes requisitos(1), como o escopo pretendido, o prazo acordado, o custo orçado e a qualidade exigida.
A seguir um formato de documento proposto para registrar o projeto, este é o documento inicial onde é descrito de forma resumida as principais informações do projeto (veja a tabela 1).
O TA é uma redação técnica cada parágrafo é uma ligação do anterior, um documento inicial de projeto para orientar as decisões futuras, onde se declara a qualidade requerida nos itens de necessidade, justificativa e objetivo. Também os riscos em premissas e restrições devem ser incluídos.
2.4 A EAP do Catálogo de Sites da BVS-Enfermagem
A EAP é baseada no escopo, mais precisamente em um documento de Declaração Preliminar de Escopo, aqui utilizado através do documento de TA em seu item escopo preliminar vide figura 2.
A leitura do escopo preliminar fornece as orientações básicas para a EAP, também as reuniões com os patrocinadores do projeto e documentos de apoio ou de detalhes fornecidos são fontes para complementar a construção da EAP.
A figura 2 está representado uma boa prática que é o produto "Gerenciamento de Projeto" e seus sub-produtos. O "sign-on" ou autorização para o início do projeto, normalmente declarado como a data no TA. O "Planejamento do Projeto" que é composto por outras atividades de planejamento como elaboração de cronograma, os cálculo de custos, a definição de qualidade requerida, os recursos humanos a serem atribuídos, contratados ou treinados, o plano de comunicação relatando o progresso do projeto, o plano de tratamento de riscos e plano de aquisições, todos referenciados no guia PMBOK®(1). O "Acompanhamento do Projeto" que visa a verificar, corrigir ou alterar os planos do projeto. Por fim o "sign-off" ou aceite final do projeto, caracterizando formalmente o encerramento do projeto.
Cada componente representado na EAP deve vir acompanhando de uma descrição, chamada de "Dicionário da EAP". Uma forma resumida dos componentes restantes está descrita na Tabela 2.
O importante a destacar é que a EAP procura estabelecer a comunicação gráfica de diversos documentos iniciais do projeto identificando os produtos a serem entregues durante e ao final do projeto, que uma vez feitos os acordos entre os envolvidos o ponto de partida para o desenvolvimento de planos de projeto.
A técnica EAP demonstra ser um grande auxílio entre profissionais de diferentes áreas para comunicar o trabalho a ser empreendido, quer através de um projeto ou para um comum entendimento de resultados que uma organização produz através de produtos e ou serviços.
È umas das técnicas principais utilizadas por gerentes de projetos para estabelecer uma comunicação efetiva aos envolvidos no projeto. Também possibilita identificar os pontos de maior qualidade requerida e os riscos potenciais a serem enfrentados e possivelmente evitados.
Todo o desenho da EAP, uma vez entendido e acordado entre os envolvidos, deverá então seguir para a próxima etapa, que irá definir as atividades para cada pacote de trabalho, onde estarão concentradas nestes componentes, necessitando o comprometimento da equipe com os prazos a serem definidos de comum acordo.
A EAP é uma ferramenta anterior a uma definição de atividades, cronograma e custo de maior precisão, seu foco primário é em "o que" vai ser feito, caracterizando também uma progressiva comunicação entre as diferentes áreas envolvidas em um projeto.
1. Project Management Institute. Practice standard for work breakdown structures. Newtown Square (PA): Project Managment Institute; 2001. [ Links ]
2. Project Management Institute. A guide to the project management body of knowledge 3rd ed. Newtown Square (PA): Project Management Institute; 2004. [ Links ]
3. Lana FCF, Ribeiro MPF, Piazza M, Abdala V, organizadores. BVS - Enfermagem: projeto para desenvolvimento e operacionalização. Belo Horizonte (MG): Ministério da Saúde/BIREME/OPAS/OMS; 2005. [ Links ]
4. BIREME/OPAS/OMS. Biblioteca Virtual em Saúde Enfermagem. São Paulo (SP); 2006. [citado em: 2007 jul 10]. Disponível em: URL: http://enfermagem.bvs.br/html/pt/home.html [ Links ]
Sub-projeto realizado pelo Núcleo de Informática em Enfermagem (NIEn) para o Projeto BVS - Enfermagem.