Construção de nova usina da Ceriluz se concentra na perfuração de túnel – RPI – Rádio Progresso de Ijuí
Construção de nova usina da Ceriluz se concentra na perfuração de túnel
11/07/2019 l 09:00 Jonas Vieira 11/07/2019 l 09:00
Dos mais de dois mil metros de túnel que vão ser perfurados na nova usina da Ceriluz, em construção na Linha 04 Leste, fundos do parque Wanderley Burmann de Ijuí, em torno de 680 metros já estão concluídos.
Conforme o presidente da cooperativa, Iloir de Pauli, isso significa que já houve conclusão de mais de 30% do trabalho. No momento, duas equipes da empresa contratada para a obra fazem a perfuração do tunel, uma do lado onde haverá a casa de máquinas e outra da área da barragem, ou seja, em sentidos opostos.
Canal em que a água entrará, a partir da barragem, para movimentar a usina
Iloir de Pauli frisou que a tendência é que sejam perfurados, por mês, 280 metros do túnel, para que ocorra a conclusão da construção da usina até março do próximo ano, conforme o planejamento. O presidente da Ceriluz ainda esclareceu que no dia primeiro de setembro deste ano começará a edificação da casa de máquinas, que ficará localizada na parte de baixo da usina, próximidades da ERS 155.
A denominada Pequena Central Hidrelétrica Sede 2 Centenária está em construção no rio Potirubú, Linha 4 Leste de Ijuí. O túnel que vai permitir a passagem da água do rio para movimentar a casa de máquinas para geração de energia elétrica evitará alagamento de uma área de 145 hectares.
Apenas haverá alagamento de 0,9 hectare, imediações da ponte sobre o rio Potirubú, na estrada de chão, fundos do parque ijuiense. A barregem está praticamente pronta. As pedras retiradas da perfuração do túnel são encaminhadas para aterramento da cabeceira da pista do aeroporto de Ijuí. Iloir de Pauli informou que em torno de 42% das pedras já foram retiradas e levadas ao aeroporto. O aterramento da cabeceira do aeroporto ocorre para futura ampliação da pista em 200 ou 300 metros.