Diário do Alto Vale | Casan deve reiniciar obra de esgoto sanitário - Diário do Alto Vale
Casan deve reiniciar obra de esgoto sanitário
Paralisada por mais de um ano, expectativa da concessionária é reiniciar a obra dentro de 40 dias
Cidade 07/09/2017 14h56 Atualizado há 5 anos atrás
Foto: Casan - Devido à instabilidade do solo, ETE deve receber reforço na fundação
A maior obra da história de Rio do Sul pode ser reiniciada dentro de 40 dias. A informação foi repassada pelo Gerente de Construções da Casan em Florianópolis, Fábio Krieger. O projeto original sofreu alterações e a concessionária teve que solicitar ao órgão financiador, a Caixa Econômica Federal, um aditivo financeiro da ordem de R$ 9 milhões.
Entre os principais problemas encontrados na execução da obra, um se refere à estrutura de fundação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que será construída no bairro Bela Aliança. "Verificamos muita instabilidade no terreno onde será construída a estação. O projeto de fundação precisou ser reforçado, o que acabou influenciando a planilha de valores inicial", explica.
Outra alteração de projeto é relativa à duplicidade de redes de coleta e tratamento de esgoto, o que foi ocasionado pela pavimentação asfáltica de ruas que durante a concepção do projeto não eram pavimentadas. "No projeto inicial a rede seria instalada no meio da rua, porém, com a pavimentação, tivemos que transferi-la para sob os passeios, o que acabou gerando duplicidade de rede em algumas ruas importantes da cidade", explica Krieger.
Com gastos maiores, o projeto precisou ser reestruturado e um aditivo financeiro foi solicitado à Caixa Econômica Federal. "É um processo complexo e burocrático. Toda a documentação foi encaminhada e está sendo analisada pelo órgão financiador, que nos prometeu um retorno ainda em setembro. Se tudo correr bem, nossa expectativa é reiniciar a obra em pouco mais de um mês", comemora.
Dos 142 quilômetros de rede previstos no projeto inicial, 55 quilômetros já foram executados. A Casan ainda tem um prazo de 24 meses para conclusão da obra, a partir da sua data de reinício.
O investimento inicial foi de R$ 63.692.366,25, provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2), do Governo Federal, com contrapartida da Casan. Após concluída, a obra deverá beneficiar diretamente 36 mil pessoas. Os bairros atendidos, selecionados de acordo com a densidade demográfica, foram: Centro; Eugênio Schneider; Boa Vista; Santana; Jardim América; Laranjeiras; Canoas; Pamplona; Progresso; Canta Galo e Fundo Canoas.
O projeto contempla ainda 14 unidades de estações elevatórias de esgoto e mais de 11,5 mil ligações domiciliares. A ETE, que terá capacidade de tratar 135 litros de esgoto por segundo, posteriormente terá o efluente lançado no rio Itajaí-Açu, sem contaminação. A empresa responsável pela execução da obra continua sendo a Itajui – Engenharia de Obras, que será supervisionada pela Engevix Engenharia.