PRAZO DAS OBRAS FOI PRORROGADO, Rádio Cova da Beira
PRAZO DAS OBRAS FOI PRORROGADO
Os trabalhos de requalificação do centro de saúde de Penamacor vão estar concluídos no primeiro trimestre de 2019. É pelo menos esta a convicção do presidente da câmara municipal que, na última reunião pública do executivo, aprovou por unanimidade a proposta de prorrogação de prazo que foi apresentada pelo empreiteiro responsável pela execução da obra.
A intervenção deveria estar concluída até final deste ano, mas António Beites sublinha que existiram várias condicionantes que vieram atrasar todo o processo "nomeadamente houve questões relacionadas com a mudança de todo o mobiliário uma vez que durante a realização das obras o centro de saúde esteve sempre a funcionar e a ULS teve alguns atrasos na instalação do novo mobiliário entre o final da primeira e o arranque da segunda fase da obra. Houve também necessidade de mudar toda a rede de fibra óptica que existia no edifício e a entidade responsável por isso atrasou-se bastante nesses trabalhos. Naturalmente que este pedido de prorrogação em nada vai interferir com a candidatura e com o financiamento que o município tem para esta intervenção".
Esta prorrogação de prazo permite também concluir a instalação do novo serviço de saúde oral, ao abrigo de um protocolo celebrado entre o ministério da tutela e várias autarquias do país. Desta forma o autarca de Penamacor acredita que até Março de 2019 todos os trabalhos vão estar concluídos "espero que todas as obras possam estar concluídas no primeiro trimestre do próximo ano e o centro de saúde em toda a sua plenitude e até com novas valências. Como sabem o município de Penamacor foi um dos que assinou um protocolo com o ministério da saúde para a dinamização do programa de saúde oral e nesse sentido aproveitámos também estas obras para criar um espaço próprio para essa área que vai ficar instalado no primeiro andar do edifício".