Microsoft Project 2010 - Essenciais
O Microsoft Project é um programa de gerenciamento de projetos que permite acompanhar todas as fases do projeto e resolver atrasos que comprometem o prazo de entrega e aumentam o custo de mão-de-obra. Você pode usar o Project para projetos diversos, até mesmo para organizar uma festa ou planejar uma viagem. Enfim, qualquer projeto que envolva custos, prazos e recursos (pessoas e equipamentos).
Nesse curso básico, o aluno trabalhará com projetos simples, com ênfase no projeto de construção de um muro, que é um exemplo genérico, onde toda pessoa consegue entender. O aluno verá o projeto do início ao fim, ficando no papel do gerente do projeto.
O aluno aprenderá a criar uma lista de tarefas e inserir durações, usar calendários, visualizar as tarefas na linha do tempo, visualizar e configurar o gráfico de Gantt, formas de agendamentos, vincular tarefas, usar filtros, criar uma EDT (Estrutura De Detalhamento Do Trabalho), atribuir recursos de trabalho às tarefas e seus custos, inserir recursos materiais e seus custos, distribuir carga de trabalho, usar diferentes tipos de tabelas como custo, trabalho e uso da tarefa, acompanhar o caminho crítico do projeto, atualizar o projeto, acompanhar e ajustar o andamento das tarefas, inserir horas reais trabalhadas, inserir restrições, usar horas-extras, consultar estatísticas do projeto, redistribuir recursos, resolver superalocações de recursos, imprimir relatórios e muito mais.