ADIANTADO ESTÁGIO DE OBRAS
Segundo informações do Engenheiro Eletricista, Eluir Inácio Hoffmann a Empresa CONSTRUPAN concluiu a instalação das canaletas para alojar o cabeamento terrestre da Subestação; trabalha na construção das caixas para os transformadores e caixas separadoras de óleo; Casa dos Painéis recebeu o reboco interno e externo, além da colocação dos portais para colocação das aberturas, instaladas as tesouras para colocação da cobertura; iniciada a instalação da concertina na parte superior do gradio; concluida a malha de aterramento terrestre; iniciada a montagem eletromecânica, sob a coordenação do Engenheiro, Junior de Santis e o montador Marcos da Empresa Fockink.
Nesta quarta-feira (02/08/2017) será iniciado o serviço de topografia e marcação definitiva do traçado da Linha de Transmissão, sendo que na próxima semana a Empresa PROCEL iniciará as escavações e concretagem da base das torres. Está programado para o dia 28 de agosto a integração com a ELETROSUL, visando o inicio de construção das obras do BAY (ponto de conexão da Linha de Transmissão da Subestação da CERMISSÕES a Subestação Missões da ELETROSUL).
Na segunda quinzena do mês de agosto serão realizadas as obras de ampliação dos acostamentos da BR 285, melhorando as condições de acesso ao pátio da Subestação. A Administração da CERMISSÕES através do Presidente, Diamantino Marques dos Santos firmou contrato com a Empresa CONSTRUPAN para instalação das estruturas de concreto de travessia dos três Alimentadores Compactos que conduzirão a energia em 23,1 Kv para conexão aos Alimentadores de Distribuição da Cooperativa que abastecem os municípios de Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga e Bossoroca.