Obras de fornecimento de energia estão atrasadas em metade das sedes da Copa - Economia - Estadão
Alerta principal é para o abastecimento do Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, cujo cronograma precisa ser acelerado
06 Maio 2014 | 18h56
BRASÍLIA - Um relatório de fiscalização publicado sem alarde pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quando faltavam apenas 43 dias para a Copa do Mundo mostrou que o órgão regulador identificou atrasos nas obras de metade das cidades-sede do campeonato e se preocupa com o fornecimento de eletricidade para pelo menos um estádio que sediará o Mundial. O documento, datado no dia 30 de abril, faz um alerta sobre a principal fonte de abastecimento do Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, cujo cronograma precisaria ser acelerado.
De acordo com a Aneel, durante a última fiscalização realizada em meados do mês passado, a subestação Menino Deus da CEEE - principal alimentação do Beira Rio - estava com apenas 85% das obras civis e 42% da montagem realizadas. A data prevista para a conclusão do empreendimento era 30 de abril, a mesma da publicação do relatório.
Da mesma forma, a Aneel destacou que a ampliação da subestação Seringal Mirim da AmE - indispensável para a confiabilidade exigida pela Fifa à Arena Amazônia, em Manaus - estaria com 80% da montagem concluída. O reforço da subestação está previsto para ser finalizado apenas em maio.
"Das nove obras propostas pela Cemat em Cuiabá, apenas uma não está concluída, estando 90% montada, com previsão de conclusão para maio de 2014", cita o documento.