PREFEITURA PRORROGA POR MAIS NOVE MESES O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO NOVO PRÉDIO DO NÚCLEO CENTRAL DE SAÚDE – Blog do Cardosinho
PREFEITURA PRORROGA POR MAIS NOVE MESES O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO NOVO PRÉDIO DO NÚCLEO CENTRAL DE SAÚDE
No post anterior, foi dito que a Prefeitura poderia estar economizando o aluguel do prédio onde funciona o Núcleo Central de Saúde, caso já estivesse pronto o novo prédio – que já não será tão central assim – que está sendo construído no Jardim Monterey.
Além do Núcleo, o prédio deverá abrigar uma unidade do programa de Saúde da Família. A construção, porém, está atrasada, o que é perfeitamente normal em se tratando obra pública. Afinal, o andamento da obra depende do repasse dos recursos, que, nesse caso, estão vindo do Ministério da Saúde.
De acordo com o contrato original, assinado em junho de 2018, a obra deveria ter sido concluída no início de março deste ano, mas… Mas, pouco antes do prazo vencer, Prefeitura e empresa – a V.de Souza Ferreira Ltda, de Paranapuã – assinaram um aditamento contratual, prorrogando o prazo de conclusão para o final de novembro de 2019.
Pois bem, novembro já se foi e os quase oito meses a mais não foram suficientes para que a empresa pudesse finalizar a obra. Na semana passada, um novo aditamento foi assinado, desta vez estendendo o prazo por mais 270 dias. Coisa de nove meses a mais.
Agora a boa notícia: por enquanto, não se falou em reajustes no valor da obra, que foi contratada por R$ 764 mil. Desse total, R$ 512 mil virão do Ministério da Saúde. O resto – cerca de R$ 250 mil – sairá dos cofres da Prefeitura.