Gerenciamento de Integração. - ppt carregar
PublicouLaís Sabina Alterado mais de 3 anos atrás
Apresentação em tema: "Gerenciamento de Integração."— Transcrição da apresentação:
2 A área de conhecimento em gerenciamento de integração do projeto inclui os
processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os diversos processos e atividades de gerenciamento de projetos dentro dos grupos de processos de gerenciamento de projetos. Os processos de gerenciamento de projetos integradores incluem: 1.	Desenvolver o termo de abertura do projeto 2.	Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto 3.	Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 4.	Orientar e gerenciar a execução do projeto 5.	Monitorar e controlar o trabalho do projeto 6.	Controle integrado de mudanças 7.	Encerrar o projeto
3 Desenvolver o termo de abertura do projeto
O termo de abertura do projeto é o documento que autoriza formalmente um projeto. O termo de abertura do projeto concede ao gerente de projetos a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto. Um gerente de projetos é identificado e designado o mais cedo possível no projeto. O gerente de projetos sempre deve ser designado antes do início do planejamento e, de preferência, enquanto o termo de abertura do projeto estiver sendo desenvolvido.
4 Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto
A declaração do escopo do projeto é a definição do projeto - o que precisa ser realizado. O processo Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto aborda e documenta as características e limites do projeto e seus produtos e serviços associados, além dos métodos de aceitação e controle do escopo. Uma declaração do escopo do projeto inclui: Objetivos do produto e do projeto Características e requisitos do produto ou serviço Critérios de aceitação do produto Limites do projeto Entregas e requisitos do projeto Restrições e Premissas do projeto Marcos do cronograma EAP inicial Estimativa aproximada de custos Requisitos de gerenciamento de configuração do projeto Requisitos de aprovação.
5 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
O processo Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto inclui as ações necessárias para definir, coordenar e integrar todos os planos auxiliares em um plano de gerenciamento do projeto
6 4.	Orientar e gerenciar a execução do projeto
O processo Orientar e gerenciar a execução do projeto exige que o gerente de projetos e a equipe do projeto realizem várias ações para executar o plano de gerenciamento do projeto a fim de realizar o trabalho definido na declaração do escopo do projeto. Algumas dessas ações são: Executar as atividades para realizar os objetivos do projeto Empreender os esforços e usar recursos financeiros Formar, treinar e gerenciar os membros da equipe do projeto Obter as cotações, as licitações, as ofertas ou as propostas conforme adequado Selecionar os fornecedores escolhendo-os entre os possíveis fornecedores Obter, gerenciar e usar recursos Criar, controlar, verificar e validar as entregas do projeto Gerenciar os riscos e implementar as atividades de respostas a riscos Estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto Coletar e documentar as lições aprendidas
7 5.	Monitorar e controlar o trabalho do projeto
O processo Monitorar e controlar o trabalho do projeto é realizado para monitorar os processos do projeto associados com a iniciação, planejamento, execução e encerramento. O processo Monitorar e controlar o trabalho do projeto está relacionado a: Comparação do realizado com o planejado Avaliação do desempenho Análise, acompanhamento e monitoramento de riscos do projeto Fornecimento de informações para dar suporte a relatórios de andamento Monitoramento da implementação de mudanças aprovadas
8 6.	Controle integrado de mudanças
9 7.	Encerrar o projeto O processo Encerrar o projeto envolve a realização da parte de encerramento do projeto do plano de gerenciamento do projeto. Em projetos com várias fases, o processo Encerrar o projeto encerra a parte do escopo do projeto e as atividades associadas, aplicáveis a uma determinada fase. Este processo inclui a finalização de todas as atividades terminadas em todos os grupos de processos de gerenciamento de projetos para encerrar formalmente o projeto ou uma fase do projeto e transferir o projeto terminado ou cancelado conforme adequado ( dividindo-se em encerramento administrativo e de contratos ).
10 Gerenciamento de Integração
O que incluem os processos gerenciadores de integração ? Cite 3 elementos que compõem a Declaração do escopo do Projeto 3.	Cite 4 ações do processo de Orientar e gerenciar a execução do projeto. Cite 3 itens relacionados ao processo Monitorar e controlar o trabalho do projeto.