Licitação fracassa pela 3ª vez e risco de não concluir Aquário já assombra Reinaldo - O Jacaré
Com mais de R$ 300 milhões investidos, obra do Aquário emperra na licitação das obras de suporte à vida (Foto: Guilherme Pimentel – Ascom Seinfra)
Nenhuma empresa manifestou interesse em concluir as obras de suporte à vida do Aquário do Pantanal e a licitação, aberta nesta segunda-feira (12), fracassou pela 3ª vez consecutiva. Além da ação por improbidade administrativa por superfaturamento contra a Fluidra Brasil, o baixo valor é apontado como um dos motivos para falta de interessados no projeto, estratégico para ativar os tanques.
Com o fracasso da licitação, o risco de o Governo não concluir a obra até o final de 2022 já assombra a gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB). A conclusão da polêmica obra, lançada há cerca de 10 anos por André Puccinelli (MDB) e após investimento de R$ 300 milhões, pode ficar para o sucessor do tucano.
Licitação fracassa pela 2ª vez e obra "da vida" do Aquário vira o maior desafio do Governo
Sem coordenador e após fracasso em licitação, Aquário não deve ser concluído no novo prazo
A obra de suporte à vida, que visa garantir a permanência dos peixes nos aquários, tem duração prevista de nove meses. A licitação, cujo edital deverá ser relançado na próxima semana, pode durar até três meses. No melhor cenário, os trabalhos podem começar no segundo semestre.
Após a conclusão das obras, a operacionalização do Aquário pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) deve levar de quatro a cinco meses. Isso significa que para inaugurar o Aquário, Reinaldo deve conclui-lo até julho.
A primeira licitação ocorreu em novembro do ano passado, quando nenhuma empresa compareceu. Nova tentativa ocorreu no dia 28 de janeiro deste ano, fracassando pela 2ª vez. A 3ª tentativa ocorreu ontem, quando novamente não houve interessado no projeto de R$ 6,8 milhões.
"A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) informa que por se tratar de um serviço complexo e específico (Sistema de Suporte à Vida de um aquário de dimensões como o do Aquário do Pantanal) não há uma quantidade expressiva de empresas aptas/interessadas para execução do serviço", informou o Governo, em nota para justificar o 3º fracasso.
"A Secretaria destaca que a republicação do Edital está prevista para a próxima semana", anunciou. Só que o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, não se manifestou se tomará medidas para evitar o novo fracasso.
O Jacaré apurou que um dos motivos pode ser o valor do projeto. Inicialmente, técnicos da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) estimaram que a conclusão das obras de suporte à vida custaria R$ 14 milhões. Houve novo estudo e o valor foi reduzido para menos da metade, R$ 6,8 milhões.
A redução em mais de 50% pode ser um dos motivos para justificar a falta de interessados no projeto. Atualmente, no Brasil, estima-se que existe de duas a três empresas com capacidade para a execução das obras de suporte à vida. Uma delas é a Fluidra Brasil, multinacional espanhola, que virou ré na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos pelo suposto superfaturamento de R$ 10 milhões na obra e teve R$ 142 milhões bloqueados. Sem as obras de suporte à vida, que viabilizaram a manutenção dos peixes vivos nos tanques, Reinaldo não poderá inaugurar o Aquário do Pantanal. As irregularidades na obra foram descobertas pela Polícia Federal durante as investigações da Operação Lama Asfáltica.
aquário do pantanalfluidra brasilgestão reinaldo azambujalicitação fracassa pela 3ª vezobras de suporte à vida