Vestiário Feminino | Justificativa Na Dilatação Do Cronograma Previsto - Clube Paineiras Do Morumby
Início » Vestiário Feminino | Justificativa na dilatação do cronograma previsto
Vestiário Feminino | Justificativa na dilatação do cronograma previsto
Justificativa na dilatação do cronograma previsto
A REFORMA DO VESTIÁRIO FEMININO, PREVISTA NO PLANO DE OBRAS DE 2016 TEVE COMO MOTIVAÇÃO AS CONSTANTES INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NA ESTRUTURA DA COBERTURA EXECUTADA EM "CAIXÕES PERDIDOS" E A DIAGRAMAÇÃO DE UM NOVO LAY-OUT PARA ATENDER A DEMANDA NA SOLICITAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE ARMÁRIOS. O ESCOPO DA REFORMA CONTEMPLA A REFORMULAÇÃO DO TETO COM A DEMOLIÇÃO DA LAGE DE FORRO DE CONCRETO DOS "CAIXÕES PERDIDOS" E A REQUADRAÇÃO DAS NERVURAS DA ESTRUTURA; SUBSTITUIÇÃO DO PISO; ADEQUAÇÃO DAS CABINES DE TROCA; EXECUÇÃO DE BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE; SUBSTITUIÇÃO DOS ARMÁRIOS DE AÇO POR ARMÁRIOS DE MDF AMPLIANDO O NÚMERO DOS MESMOS; NOVA ILUMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS CONFORME PROJETO ELABORADO PELO ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA PAULO BASTOS APRECIADO PELO CONPRESP.
PROGRAMADA A REFORMA PARA SER EXECUTADA EM TRES FASES E CENTO E OITENTA DIAS, TENDO SIDO INICIADA A PRIMEIRA FASE EM MEADOS DO MÊS DE JULHO COM PREVISÃO DE SESSENTA DIAS, OCORREU QUE QUANDO DA DEMOLIÇÃO DA LAGE DE FORRO DE CONCRETO, CONSTATOU-SE QUE ALGUMAS VIGAS TIVERAM O CONCRETO FRAGUIMENTADO DEVIDO A OXIDAÇÃO DA ARMADURA O QUE COMPROMETEU A SUA INTEGRIDADE E CONSEQUENTEMENTE A SUA RESISTÊNCIA.
TAL SITUAÇÃO NÃO PREVISTA INICIALMENTE, E EM PROL DA SEGURANÇA EXIGIU ESTUDO DE UM REFORÇO ESTRUTURAL, O QUE SE DEU ATRAVÉS DA COMPLEMENTAÇÃO DA ARMADURA E INJEÇÃO DE CONCRETO GROUTH COM EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO, MOTIVANDO A DILATAÇÃO DO CRONOGRAMA POR UM PERÍODO DE QUARENTA DIAS PARA DIMENSIONAR ADQUIRIR E EXECUTAR UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES APROPRIADAS NESSE REFORÇO ESTRUTURAL.
PARALELAMENTE A QUESTÃO ESTRUTURAL, A AQUISIÇÃO DAS CHAPAS TS PARA A FABRICAÇÃO DOS ARMÁRIOS NAS OFICINAS DO CLUBE, DEVIDO AO NOVO LAY-OUT PROJETADO COM UMA GAMA DE SEIS CORES, HOUVERAM DIFICULDADES NO FORNECIMENTO DESSAS CHAPAS O QUE TAMBEM CONCORREU PARA A DILATAÇÃO DO CRONOGRAMA.
PORTANTO, PARA A SEQUÊNCIA DA REFORMA, O CRONOGRAMA INICIAL FOI ALTERADO PREVENDO-SE QUE AS DUAS PRÓXIMAS FASES SOFRERÃO O MESMO PROCESSO DE REFORÇO ESTRUTURAL, POREM COM PRAZOS MENORES TENDO EM VISTA O CONHECIMENTO ANTECIPADO DESSA SITUAÇÃO.