Biblioteca Digital de Monografia: Diretrizes para dimensionamento de áreas e análise de custos de implantação de instalações provisórias em obra de conjunto habitacional através da utilização de um Software de planejamento.
Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://bdm.ufmt.br/handle/1/1716
Título: Diretrizes para dimensionamento de áreas e análise de custos de implantação de instalações provisórias em obra de conjunto habitacional através da utilização de um Software de planejamento.
Autor(es): STULP, Dieison
Resumo : O planejamento é um processo indispensável para a construção civil, especialmente na atualidade, onde existem dificuldades cada vez maiores dos profissionais e empresas retirarem seus lucros. Para tanto, devem-se fazer estudos buscando os gastos totais que serão gerados nestas construções, assim facilitando a entrega de projetos sem surpresas no decorrer das etapas da construção. Em razão do que foi dito, o presente projeto buscou calcular os custos totais de uma construção fictícia de cem unidades habitacionais no município de Barra do Garças - MT. Os valores utilizados no planejamento foram retirados das tabelas SINAPI (Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil), SINDUSCON (Sindicato das Indústrias da Construção) ambas do estado do Mato Grosso, e alguns custos como equipamentos de proteção individuais (EPIs) e demais que não estavam disponíveis nas tabelas supracitadas foram retirados de locais que trariam maior viabilidade para a eventual execução da obra. O cálculo se deu tanto para os custos diretos como também custos indiretos, assim podendo compará-los e visualizar a importância e a magnitude de ambos. Através disso pode-se verificar porcentagens altamente significativas, os custos indiretos representaram 23,68% do total de valor utilizado nessa construção, onde a construção do canteiro representou 2,64%, manutenção e operação 16,3%, alimentação 4,10% e o custo dos equipamentos de proteção individual 0,56%. Através desta pesquisa também foram levantados os valores das instalações provisórias em chapa de madeira compensada que seriam colocadas neste canteiro, alimentação de todos os funcionários, EPIs e outros itens necessários para realização deste trabalho de conclusão de curso.
Resumo em lingua estrangeira: Planning is an indispensable process for civil construction, especially nin the present, where there are increasing difficulties for professionals and companies to withdraw their profits. In order to do this, studies must be carried out seeking the total expenses that will be generated in these constructions, in this way facilitating the delivery of projects without surprises during the construction stages. In reason of the previous subject, the present project aimed to calculate the total costs of a fictitious construction containing one hundred house units in the city of Barra do Garças - MT. The values used in the planning were taken from the SINAPI (National System of Costs and Civil Construction Index), SINDUSCON (Construction Industry Union), both in the state of Mato Grosso, and some costs such as personal protective equipment (PPE) and others that were not available in the previously mentioned indexes, were taken from locations that would bring a higher viability in an eventual execution of the construction. The calculation was made for both direct costs and indirect costs, so that they can be compared and visualized the importance and magnitude of both. Through this can be verified highly significant percentages, where indirect costs represented 23.68% of the total value used in this construction, where the construction of the site represented 2.64%, maintenance and operation 16.3%, supply 4.10% and the cost of personal protective equipment 0.56%. Through this research, the values of temporary plywood veneer installations that would be placed in this construction site, the feeding of all employees, PPE and other items needed to the realization of this course completion work were also collected.
Palavra-chave: instalações provisórias
Palavra-chave em lingua estrangeira: temporary facilities
Referência: STULP, Dieison. Diretrizes para dimensionamento de áreas e análise de custos de implantação de instalações provisórias em obra de conjunto habitacional através da utilização de um Software de planejamento. 2019.103 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2019.