Caderno de Questões - ENGENHARIA CIVIL - Orçamentos e Medições, Planejamento e Controle de Obras e Orçamento Público - Questões Resolvidas e Comentadas de Concursos (2010 - 2013) - 1º Volume
Principal » Eng. Civil » Questões Separadas por Temas - Volume 1 » Caderno de Questões - ENGENHARIA CIVIL - Orçamentos e Medições, Planejamento e Controle de Obras e Orçamento Público - Questões Resolvidas e Comentadas de Concursos (2010 - 2013) - 1º Volume
Modelo: OMPCOOP.01
ESTE CADERNO DE QUESTÕES, EM TAMANHO A5, AGREGA QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS DE ORÇAMENTOS E MEDIÇÕES, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E ORÇAMENTO PÚBLICO, DE CONCURSOS DE ENGENHARIA CIVIL, DOS ANOS DE 2010 A 2013.
Este material tem por objetivo servir de apoio para aqueles que prestam concursos públicos na área de Engenharia Civil. São 177 questões resolvidas e comentadas (ORÇAMENTOS E MEDIÇÕES, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E ORÇAMENTO PÚBLICO), com o propósito de fazer com que o leitor entenda de forma clara e objetiva o assunto. Tendo em conta a dificuldade de encontrar material disponível na área e a extensa lista de conteúdos exigida para os concursos, a intenção é que através deste material, o leitor consiga aprofundar conceitos, entrar em contato com o que está sendo exigido e se preparar para as provas escolhidas.
QUESTÕES DE ORÇAMENTOS E MEDIÇÕES, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E ORÇAMENTO PÚBLICO DAS PROVAS:
32.(ITAIPU/UFPR/2012) Com relação a redes PERT/CPM, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) Só pode existir um caminho crítico.
( ) Todos os caminhos são críticos.
( ) Todas as atividades são interdependentes.
( ) Um evento não consome tempo.
E) F – F – F – V.
1ª afirmativa – Falsa: caminho crítico ou percurso crítico é o conjunto de atividades executadas em sequência percorrendo o caminho de maior duração entre o evento inicial e o evento final do projeto, sem folga, ou seja, consiste na sequência mais longa de atividades relevantes ao qual não poderão sofrer nenhum tipo de atraso, pois caso contrário, irá refletir diretamente no prazo fixado para o término do projeto. Numa rede PERT/CPM, pode existir mais de um caminho crítico, podendo toda a rede, no caso-limite, ser crítica. Há casos em que uma atividade se inicia no meio da execução do projeto, não necessitando de atividades precedentes, e sim, somente sucedentes.
2ª afirmativa – Falsa: numa rede PERT/CPM existe(m) caminho(s) crítico(s) e caminhos que não são críticos. O caminho crítico é o caminho que percorre a maior duração das atividades, sem folgas. Os demais caminhos percorrem menores durações, podendo ser compostos por folgas entre as atividades.
3ª afirmativa – Falsa: na rede PERT/CPM, podemos ter atividades independentes, atividades simultâneas e atividades sequenciais. A atividade independente é a atividade que não depende de outra atividade para ser executada e nem de recursos destinados a outra. As atividades simultâneas são atividades que são executadas paralelamente em um mesmo momento. As atividades sequenciais são atividades interdependentes e executadas uma após a outra, formando uma cadeia de atividades.
4ª afirmativa – Verdadeira: na rede PERT-CPM, o evento representa a caracterização no tempo do início ou o fim de uma atividade, não consumindo nem tempo e nem recursos. É representado por um número dentro do círculo. Eventos são ligados às atividades, de maneira a formar uma rede. Uma atividade é a execução de um trabalho propriamente dito. Representa uma parcela do trabalho total necessário para a execução de um projeto, consumindo tempo e recursos (humanos, financeiros, tecnológicos e materiais). Na rede PERT-CPM, as setas indicam as atividades.