Retomadas obras finais da pista do Aeroporto Salgado Filho - Construção Latino Americana
Retomadas obras finais da pista do Aeroporto Salgado Filho
Os trabalhos na obra da ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foram retomados esta semana.
Após a interrupção em abril à espera da conclusão da remoção de moradores da Vila Nazaré, que se completou em julho. As intervenções se concentram na chamada Resa, área de escape das aeronaves, que precisa ser concluída.
A previsão era de retorno em outubro, mas houve a antecipação mesmo que em ritmo ainda lento, segundo a Fraport Brasil. A evolução com maior velocidade vai depender das condições meteorológicas. "Há apenas alguns caminhões no local atuando no solo", diz, por nota, a concessionária. A conclusão seguirá com o consócio responsável pelo conjunto da implantação da pista, o HTBM, que já tinha feito a ampliação do Terminal de Passageiros (TPS).
"O prazo é de cerca de seis meses para finalizar a infraestrutura, e o prazo final contratual permanece agosto de 2022", detalha a Fraport.
A execução, ressalva a nota, dependerá do fator tempo. O "prazo contratual" faz parte da repactuação da data de entrega da ampliação, previsto na concessão acertada com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que originalmente era 31 de dezembro deste ano. Com a demora na liberação da área da vila, a Fraport conseguiu alongar o prazo.