Draga Galileu Galilei chega ao Brasil para realizar a recuperação da Praia Central de BC – Jean Fernandes
Financiamentos & Bancos
Draga Galileu Galilei chega ao Brasil para realizar a recuperação da Praia Central de BC
A draga Galileo Galilei que vai fazer o trabalho de trazer a areia nova para a recuperação da Praia Central de Balneário Camboriú chegou ao Brasil, vinda do Oriente Médio, nesta terça-feira (17). A draga está no porto de Rio Grande (RS) onde será nacionalizada e navegará, então, para Balneário Camboriú.
Tão logo chegue na cidade, a Galileo Galilei carregará sua cisterna com areia proveniente de jazida situada a 15 Km da costa com areia similar a da Praia Central de Balneário Camboriú.
Na enseada da Praia Central, a tubulação já está pronta e posicionada para se conectar à draga e começar o preenchimento da faixa de areia que passará dos atuais 25 metros, em média, para 70 metros, uma vez estabilizada. Esta é uma obra de recuperação e proteção costeira desejada há décadas por Balneário Camboriú.
A draga Galileo Galilei tem capacidade de 18 mil metros cúbicos de areia em sua cisterna, mas nesta obra de Balneário Camboriú, cada viagem trará de 10 a 12 mil metros cúbicos por ciclo. Pelos cálculos dos engenheiros serão quatro descargas da draga por dia.
Na praia, homens e máquinas farão o trabalho de espalhar a areia nova, que, no primeiro momento o material será mais escuro, mas a medida que vai secando e pegando sol, vai ficando mais clara até chegar na cor da praia atual.
Quando completar este lado, toda tubulação utilizada na praia será removida e realocada sentido centro para assim, retomar o preenchimento até altura da Rua 2200.
Quando o preenchimento chegar na altura da Rua 2200, a tubulação que traz a areia da draga até a praia será flutuada e a ponta que fica em terra será deslocada até o trecho de praia diante da Rua 2200, começando em seguida a dragagem daquele ponto em direção ao Pontal Norte, até completar o preenchimento de toda praia.
Essa movimentação da ponta da tubulação principal da 3700 até a 2200 é necessária para que o material que vem impulsionado da draga chegue mais rápida e facilmente até o Pontal Norte.
A previsão para término da atividade de dragagem e preenchimento da praia esta dentro do cronograma que é final de outubro deste ano.